EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SI RETOMA LA ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN. SE SIGUE EVIDENCIANDO PROBLEMAS EN LA BOMBA DEL EQUIPO. SE REALIZAN LAS REPARACIONES Y AJUSTES (DE 10 A 15 HS).
LONG PERFORADA= 30 MTS APROX
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR, TENSORES DE TELA METÁLICA, SE REALIZA MONTAJE DEL GABINETE DE ERP. PINTURA DE CMP.