INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2307, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 36, '2020-07-23', '2020-07-23', '2020-07-23', 27, 80, 123, NULL, 72, 2, NULL, 1, '1. Movimiento de suelo para saneamiento de nieve. 2. Encofrado para elaboración de vereda. 3. Colocación de espárragos y junta dieléctrica en válvula de entrada en ERP.  ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Malo', 8, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2308, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 37, '2020-07-24', '2020-07-24', '2020-07-24', 27, 80, 123, NULL, 72, 2, NULL, 1, '1. Colocación de vía chispa en conexión de salida de ERP. 2. Movimiento de suelo para saneamiento de nieve. 3. Revoque fino en zona de encadenado. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2309, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 5, '2020-07-24', '2020-07-24', '2020-07-24', 27, 85, 125, NULL, 1, 2, NULL, 1, 'La contratista presenta la documentacion pendiente. La UN revisa y da el visto bueno. Se realiza la apertura de los libros de obra. Se procede al retiro de 5 rectificadores y de un gabinete. Se realiza el cambio del rectificador de 1008 viviendas. ', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 11, NULL, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2310, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 38, '2020-07-25', '2020-07-25', '2020-07-25', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Colocación de junta dieléctrica en conexión de salida de la ERP. 2. Vaciado de hormigón para elaboración de vereda. 3. Revoque fino en zona de encadenado. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2316, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 39, '2020-07-27', '2020-07-27', '2020-07-27', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Acondicionamiento de suelo. 2. Retiro de impurezas en paredes para aplicar pintura de la ERP. 3. Culminando detalles de revoque en rasada. 4. Ajuste y colocación de tapas de cámaras de la ERP.  ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Malo', 24, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2319, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 1, '2020-07-27', '2020-07-27', '2020-07-27', 27, 80, 127, '2020-11-23', 4, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza reunion de acta previa. Mañana se realizaran trabajos en terreno', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 177, NULL, NULL, 11, 18, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2320, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 6, '2020-07-27', '2020-07-27', '2020-07-27', 27, 85, 125, NULL, 1, 2, NULL, 1, 'Se completa el cambio Rect de 1008. Se colocan terminales en cables de anodos que no estaban colocados en bornera. se cambian terminales. Comienza cambio de gabinete Manso y Massini. La contratista por NP informa que 28/07 no tiene actividad.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 14, NULL, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2322, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 2, '2020-07-28', '2020-07-28', '2020-07-28', 27, 80, 127, '2020-11-23', 9, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza Zanjeo, fusionado, bajado a zanja y tapado de acuerdo a la normativa en Caso 4. Durante la jornada laboral hubieron momentos en los cuales el trabajo se tuvo que parar por lloviznas aisladas.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 177, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2323, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 40, '2020-07-28', '2020-07-28', '2020-07-28', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Colocación de portón perimetral. 2. Aplicación de pintura (primera mano). ERP.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2329, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 3, '2020-07-29', '2020-07-29', '2020-07-29', 27, 80, 127, '2020-11-23', 17, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado y reparación de cal del Caso 2. Se adjunta apertura de libros de comunicaciones, presentación de la inspeccion, Ordenes de Servicio 1 y 2 como así también Nota de Pedido 1 y 2', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 177, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2330, 558, 'Redes Comahue - Renovación de red en Plottier', 6, '2020-07-29', '2020-07-29', '2020-07-29', 27, 80, 119, NULL, 89, 2, '2020-07-29 15:18:45', 1, '', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 5, 15, 'Bueno', '', 0, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi  ', '', 1, 1),
(2331, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-07-29', '2020-07-29', '2020-07-29', 27, 80, NULL, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Se realiza el acta de reunión previa y cateo del caño existente', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2332, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 41, '2020-07-29', '2020-07-29', '2020-07-29', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Aplicación de esmalte protector, en el exterior de la ERP. 2. Aplicación de pintura esmalte blanco. 3. Aplicación de pintura en el exterior de la ERP. 4. Colocación de poste para toma de tensión. 5. Colocación de escaleras en cámaras de la ERP.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2333, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 7, '2020-07-29', '2020-07-29', '2020-07-29', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'Se finaliza cambio de gabinete y reemplazo de rectificador de Manso y Massini. Se realiza puesta en marcha del rect y se deja operativo.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 12, NULL, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2334, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 4, '2020-07-30', '2020-07-30', '2020-07-30', 27, 80, 127, '2020-11-23', 17, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza trabajos de poda y desmalezación para comerzar zajeo y bajada de cañería en Caso 3, se labra Prueba Neumática de hermeticidad final de Caso 2 con resultado satisfactorio. Se recibe Nota de Pedido N° 4 ', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 177, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2337, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-07-30', '2020-07-30', '2020-07-30', 27, 80, NULL, NULL, 23, 2, NULL, 1, 'Se realiza 84 metros de fusionado, zanjeo y tapado', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2338, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 42, '2020-07-30', '2020-07-30', '2020-07-30', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Aplicación de laca protectora en exterior de la ERP. . 2. Aplicación de pintura exterior en ERP. 3. Aplicación de segunda mano de pintura en interior de ERP. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 28, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2339, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 8, '2020-07-30', '2020-07-30', '2020-07-30', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'SIN ACTIVIDAD EN OBRA. LA CONTRATISTA REALIZA GESTION DE HABILITACION DE NUEVOS VEHICULOS. A LA ESPERA DEL EQUIPO PERFORADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 0, 1, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 12, NULL, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(2340, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 5, '2020-07-31', '2020-07-31', '2020-07-31', 27, 80, 127, '2020-11-23', 17, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza cateos para detectar cañerías existentes de agua, segun lo informado en plano de interferencias, y caño existente de gas en Caso 3.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 177, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2352, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 43, '2020-07-31', '2020-07-31', '2020-07-31', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Se culminaron actividades civiles en ERP. 2. Colocación de venteo 1/2, en ERP. 3. Zanjeo en conexión 1 para colocación de válvula. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2358, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 9, '2020-07-31', '2020-07-31', '2020-07-31', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN OBRA. A LA ESPERA DEL EQUIPO PERFORADOR. CON PERSONAL DE CGS SE INGRESA A PLANTA PARA VER UBICACIÓN DEL PERFORADOR. EL LUNES CON PERSONAL DE PLANTA SE VERÁN LAS INTERFERENCIAS', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 13, 14, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(2359, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 44, '2020-08-01', '2020-08-01', '2020-08-01', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, 'A. Encofrado y vaciado de hormigón de base en cámara en punto de conexión 1. B. Aplicación de pintura 1era mano en cámaras de la ERP. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2360, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-01', '2020-08-01', '2020-08-01', 27, 80, NULL, NULL, 30, 2, NULL, 1, 'Parte corresponiente a los avances del día viernes 31/07', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2361, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 45, '2020-08-03', '2020-08-03', '2020-08-03', 27, 80, 123, NULL, 74, 2, NULL, 1, 'A. Corte de caño de 6\" y colocación de montura o camisa 6x4 en ramal de conexión 1. B. Pruebas END (Tintes). C. Colocación de reducción 4x6 (Gammagrafia).', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2362, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-03', '2020-08-03', '2020-08-03', 27, 80, NULL, NULL, 32, 2, NULL, 1, 'Se da inicio a la PN del caño de 125 en barrio Nahuel Hue. Se realiza cateo sobre barrio Las Mutisias. Se finalizan las tareas a las 14 Hs. por lluvia', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2363, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 10, '2020-08-03', '2020-08-03', '2020-08-03', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'Personal de planta de CGS se presenta para confirmar que no hay presencia de cañerias en la zona a perforar. La subcontratista no posse la certificacion del equipo perforador por lo que no se lo habilita a entrar a planta hasta que regularize esto.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 11, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(2364, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 6, '2020-08-03', '2020-08-03', '2020-08-03', 27, 80, 128, '2020-11-23', 17, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan cateos para detectar cañería existente de agua y gas. Se complicaron dichas tareas debido a que las napas de agua están cercanas al nivel de excavación.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2371, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 7, '2020-08-04', '2020-08-04', '2020-08-04', 27, 80, 128, '2020-11-23', 19, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza Prueba Neumática de hermeticidad final de Caso 4 con resultado satisfactorio. Así mismo se iniciaron los trabajos en Caso 3 con apertura de zanja en 1 de los 2 cruces de calle. ', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 0, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2382, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-04', '2020-08-04', '2020-08-04', 27, 80, NULL, NULL, 37, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2383, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 11, '2020-08-04', '2020-08-04', '2020-08-04', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'PERSONAL DE CGS REALIZA DETECCION DE INTERFERENCIAS EXISTENTES. SE DEJA MARACADO LOS DUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE PLANTA Y EL GTO PPAL. SE COMIENZA CON CATEO MANUAL. A LA ESPERA DE EQUIPO PERFORADOR A SER INSPECCIONADO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 15, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(2384, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 46, '2020-08-04', '2020-08-04', '2020-08-04', 27, 80, 123, NULL, 74, 2, NULL, 1, '1. Saneamiento y limpieza en ERP. 2. Colocación de venteo. 3. Aplicación de pintura en cámara de ERP (Salida). ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2387, 558, 'Redes Comahue - Renovación de red en Plottier', 7, '2020-08-05', '2020-08-05', '2020-08-05', 27, 80, 119, NULL, 89, 2, '2020-08-05 09:43:04', 1, '', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 0, 0, '', '', 0, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi  ', '', 1, 1),
(2388, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 8, '2020-08-05', '2020-08-05', '2020-08-05', 27, 80, 128, '2020-11-23', 32, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento en Caso 3. Se emite Nota de Pedido N°5 y Orden de Servicio N°3.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2389, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 47, '2020-08-05', '2020-08-05', '2020-08-05', 27, 80, 123, NULL, 77, 2, NULL, 1, '1. Se realizaron conexiones a cañerias existentes 5/7. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 38, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2390, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-05', '2020-08-05', '2020-08-05', 27, 80, NULL, NULL, 38, 2, NULL, 1, 'Sin actividad por lluvia y nieve', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2391, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 12, '2020-08-05', '2020-08-05', '2020-08-05', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'Se entrega en deposito CGS los 2 rectificadores cambiados. Se retira del deposito 3 gabinetes de vereda nuevos y 3 electrodos de referencia. El equipo perforador esta en proceso de certificacion.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 11, 12, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(2395, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 13, '2020-08-06', '2020-08-06', '2020-08-06', 27, 85, 125, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'Sin presencia de la contratista en la obra. No se registra avance. La contratista envia registro de certificaion del equipo perforador y esta apto. Falta la presentacion del seg de Maq y equip del contratista y subcontratista. Se solicita por mail.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(2396, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 9, '2020-08-06', '2020-08-06', '2020-08-06', 27, 80, 128, '2020-11-23', 32, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se refuerzan los trabajos de compactación de calle y reacondicionamiento de terreno ya realizado en Caso 3. Se coloca venteo y se llena la cañería para prueba interna neumatica de la empresa.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Regular', 0, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2397, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 48, '2020-08-06', '2020-08-06', '2020-08-06', 27, 80, 123, NULL, 78, 2, NULL, 1, '1. Se realizaron perforaciones en la conexiones existentes (Cañeria de Acero y Polietileno). 2. Movimiento de suelo para replantear pozos en las conexiones de polietileno.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2398, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-06', '2020-08-06', '2020-08-06', 27, 80, NULL, NULL, 44, 2, NULL, 1, 'Se realiza el tendido de 28 metros e PE de 50 mm.', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2401, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 49, '2020-08-07', '2020-08-07', '2020-08-07', 27, 80, 123, NULL, 80, 2, NULL, 1, '1. Mediciones de potenciales en CMP de cañeria de acero. 2. Armado de estructura de cámara de conexión 1. 3. Zanjeo en zona de vereda para colocación de cable de protección catódica. 4. Se coloco junta en conexión 1 de cañeria de acero.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2402, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-07', '2020-08-07', '2020-08-07', 27, 80, NULL, NULL, 48, 2, NULL, 1, 'se realizan 20 metros de tendido de PE de 50 mm.', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', NULL, 0),
(2403, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 14, '2020-08-07', '2020-08-07', '2020-08-07', 27, 85, 125, NULL, 3, 2, NULL, 1, 'Contratista presenta Seguro Tec Equi y maq y se aprueba de sede central. Se moviliza equipo a planta. Se toma medicion de gases y se da comienzo a la perforacion. Aprox 20 mts perforado. ', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 13, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2404, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 50, '2020-08-08', '2020-08-08', '2020-08-08', 27, 80, 123, NULL, 80, 2, NULL, 1, '1. Encofrado de cámara en conexión 1.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2405, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 15, '2020-08-08', '2020-08-08', '2020-08-08', 27, 85, 125, NULL, 4, 2, NULL, 1, 'Se continua y finaliza perf 8.3/4\". Se comienza y termina perf 12.1/4\". Se baja 4 caños pvc ref de 6 m c/u para constituir caño camisa. Se realiza cementacion del espacio anular. Se deja fraguar 24 hs. Lunes cont perf para alcanzar 100 mts', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2408, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 10, '2020-08-08', '2020-08-08', '2020-08-08', 27, 80, 128, '2020-11-23', 37, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento. Se enrtega en Unidad de Negocio Certificado N°1 para la circulación de firmas.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2409, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 11, '2020-08-09', '2020-08-09', '2020-08-09', 27, 80, 128, '2020-11-23', 37, 2, NULL, 1, 'El en día de la fecha, no se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2411, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 51, '2020-08-10', '2020-08-10', '2020-08-10', 27, 80, 123, NULL, 83, 2, NULL, 1, '1. Colocación de manómetros en etapa de medición en ERP. 2. Torque a bulones y espárragos en planta reguladora. 3. Encofrado y vaciado de hormigón. 4. Colocación de cables y jabalinas de puesta a tierra en ERP. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 40, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2412, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 16, '2020-08-10', '2020-08-10', '2020-08-10', 27, 85, 125, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Se continua perforacion 8.3/4\" para alcanzar los 100 mts. Perforado hoy 30 mts. Total perforado 54 mts. Se retira de deposito CGS 6 cajones con 10 anodos c/u. Se deja en obra 3 bolsones con 1000 kg de coque marca Mecaf.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 31, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2413, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 12, '2020-08-10', '2020-08-10', '2020-08-10', 27, 80, 128, '2020-11-23', 41, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, Reparación contrapiso, vereda y pavimento.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 10, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 45, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2414, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-10', '2020-08-10', '2020-08-10', 27, 80, NULL, NULL, 48, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0),
(2415, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-11', '2020-08-11', '2020-08-11', 27, 80, NULL, NULL, 57, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0),
(2416, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 13, '2020-08-11', '2020-08-11', '2020-08-11', 27, 80, 128, '2020-11-23', 43, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan trabajos de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento. Se adjunta Nota de Pedido N°6 y Orden de Servicio N°4.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 35, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2417, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 17, '2020-08-11', '2020-08-11', '2020-08-11', 27, 85, 125, NULL, 6, 2, NULL, 1, 'Se continua con perforacion trapano 8.3/4\" para alcanzar 100 mts. Longitud perforada total 78 mts', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2418, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 52, '2020-08-11', '2020-08-11', '2020-08-11', 27, 80, 123, NULL, 86, 2, NULL, 1, '1. Soldadura cupro en PAT de mallado de puesta a tierra de la ERP. 2. Torque a válvulas de entrada y salida de la ERP. 3. Soldadura de refuerzo a accesorios de cerco perimetral. 4. Aplicación de pintura a caños de venteo. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2419, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-12', '2020-08-12', '2020-08-12', 27, 80, NULL, NULL, 69, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0),
(2420, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 14, '2020-08-12', '2020-08-12', '2020-08-12', 27, 80, 128, '2020-11-23', 47, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento en Caso 5. Se realiza Prueba Neumática de hermeticidad final con resultado satisfactorio.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 35, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2421, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 53, '2020-08-12', '2020-08-12', '2020-08-12', 27, 80, 123, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'A. Desencofrado de cámara en conexión 1. B. Colocación de vía chispa en conexión 1. C. Instalación de CMP. D. Colocación de compuertas en camara de conexión 1. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2422, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 18, '2020-08-12', '2020-08-12', '2020-08-12', 27, 85, 125, NULL, 7, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se alcanzo 100 mts perforado. mañana se repasara el pozo y se comenzara con la bajada de los tubos de ventilacion, bajada de los anodos. Se llevo a obra 2 cajones con 10 anodos cada uno. se llevo a obra los tubos de ventilacion All Vent.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 28, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2423, 563, 'Redes Bariloche - redes', 1, '2020-08-13', '2020-08-13', '2020-08-13', 27, 80, 119, NULL, 69, 2, NULL, 1, 'Se realiza el pozo cabeza para realizar la soldadura de las piezas de empalme, el mismo queda finalizado', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 9, 17, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 15, 0, 1, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(2424, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 15, '2020-08-13', '2020-08-13', '2020-08-13', 27, 80, 128, '2020-11-23', 51, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha continúan las tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2426, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 19, '2020-08-13', '2020-08-13', '2020-08-13', 27, 85, 125, NULL, 8, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE HOY SE REALIZA EL RETIRO DE TUBOS DEL POZO.\nSE REALIZA MEDICION DE PERFILAJE ELECTRICO DEL POZO Y SE DEJA REGISTRADO.\nSE COMIENZA CON BAJADA DE LOS ANODOS CON LA TUBERIA DE VENTEO.\nSE DETECTA AL FALTAR 30 MTS APROX DE BAJADA, QUE EL POZO SE PONE \"PESADO\"\nSE HABLA CON EL JEFE DE OBRA Y SE COMUNICA QUE DEBERA BAJAR HERRAMIENTA Y REPASAR EL POZO PARA ALIVIANAR.\nMAÑANA SE BAJARA NUEVAMENTE ANODOS Y CAÑERIAS DE VENTEOS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Malo', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2427, 563, 'Redes Bariloche - redes', 2, '2020-08-14', '2020-08-14', '2020-08-14', 27, 80, 119, NULL, 69, 2, NULL, 1, 'Se realizan los 5 servicios faltantes del proyecto correspondiente al Barrio Las Mutisias', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 9, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 15, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(2428, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 1, '2020-08-14', '2020-08-14', '2020-08-14', 27, 85, 126, '2020-11-18', 1, 2, NULL, 1, 'Reemplazo y puesta en funcionamiento de los rectificadores de la locación 1 y 2.\nEl rectificador de la locación 2 (Brasil e Independencia) presentó falla al setearlo para un potencial superior al de operación actual, de dió aviso al personal de la Un La Plata para darle seguimiento, posible falla en fusibles.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 10, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2429, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 16, '2020-08-14', '2020-08-14', '2020-08-14', 27, 80, 128, '2020-11-23', 53, 2, NULL, 1, 'EN el día de la fecha continúan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2430, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 54, '2020-08-14', '2020-08-14', '2020-08-14', 27, 80, 123, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'A. Colocación de cartel y elaboración de base para fijación en ERP. B. Colocación de malla mosquitera en ventana 1/6. C. Elaboración de purgue de filtro con salida hacia los 4 vientos. D. Colocación de cartel y base para fijación en conexión 1.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 28, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2431, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 20, '2020-08-14', '2020-08-14', '2020-08-14', 27, 85, 125, NULL, 10, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE TERMINA DE REPASAR EL POZO Y SE COMIENZA CON LA BAJADA DE LOS CAÑOS DE VENTILACION Y DE LOS 20 ANODOS.\nSE COMIENZA CON LA INYECCION DE COQUE. MAÑANA SE CONTINUARA CON ESTA TAREA.\nSE RECIBE PE N° 6 INFORMANDO VISITA DEL RESP DE SEGURIDAD EN OBRA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Malo', 17, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2434, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 17, '2020-08-15', '2020-08-15', '2020-08-15', 27, 80, 128, '2020-11-23', 53, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha no se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 45, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2435, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 2, '2020-08-15', '2020-08-15', '2020-08-15', 27, 85, 126, '2020-11-18', 1, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2436, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 21, '2020-08-15', '2020-08-15', '2020-08-15', 27, 85, 125, NULL, 12, 2, NULL, 1, 'En el dia de la fecha se continua con la inyeccion de coque dentro del pozo. La bomba de inyeccion se avería, se repara y luego se continua con la tarea.\n', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 22, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2438, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 18, '2020-08-17', '2020-08-17', '2020-08-17', 27, 80, 128, '2020-11-23', 53, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha no se realizan trabajos por feriado nacional.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, NULL, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2439, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 3, '2020-08-17', '2020-08-17', '2020-08-17', 27, 85, 126, '2020-11-18', 1, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades - Feriado Nacional', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2441, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 19, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 80, 128, '2020-11-23', 55, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha continúan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2442, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 4, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 85, 126, '2020-11-18', 1, 2, NULL, 1, 'Durante la jornada se instaló el obrador según plano del mismo, cartelería de obra, sector de residuos y acopio de materiales.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 10, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2443, 563, 'Redes Bariloche - redes', 3, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 80, 119, NULL, 72, 2, NULL, 1, 'Se realizan tres servicios sobre Barrio Nahuel Hue.\nSe verifica la PN del barrio Las Mutisias, con resultado satisfactorio', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(2444, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 55, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 80, 123, NULL, 87, 2, NULL, 1, '1. Colocación de mallas mosquitero en ventana de ERP. 2. Aplicación de pintura anti-humedad en cámara. 3. Colocación de clapetas en venteos y purgue de filtro. 4. Ubicación y colocación de flechas de flujo de gas en Planta Reguladora. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2445, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 22, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 85, 125, NULL, 14, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE REALIZA EL TRASLADO DEL EQUIPO A KM 8 PARA INICIAR PERFORACIÓN DE DISPERSOR EN ESA ZONA. EN EL LUGAR, CON EL SUP DE PERFORACIÓN SE OBSERVA QUE EL TERRENO DONDE ESTA PREVISTA EL DISPERSOR ESTA INCLINADO POR LO QUE NO ES SEGURO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO. ADEMAS SE OBSERVA LINEAS DE MEDIA TENSIÓN LA CUAL AL ELEVAR LA TORRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD NO ES LA ADECUADA.\nLA CONTRATISTA EMITE PE N°7 DONDE SOLICITA COLOCAR EL DISPERSOR EN LA CALLE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 27, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2446, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 1, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 85, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista se hace presenta en la obra junto a personal de sede operativa olavarria, se posiciona equipamiento.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, NULL, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2447, 536, 'Redes Comahue - Redes', 1, '2020-08-18', '2020-08-18', '2020-08-18', 27, 80, NULL, NULL, 100, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Lautaro Miguel', NULL, NULL, '2020-04-27', 1, 156, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(2448, 563, 'Redes Bariloche - redes', 4, '2020-08-19', '2020-08-19', '2020-08-19', 27, 80, 119, NULL, 74, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 10, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', '', NULL, 0),
(2449, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 20, '2020-08-19', '2020-08-19', '2020-08-19', 27, 80, 128, '2020-11-23', 57, 2, '2020-08-19 17:06:43', 1, 'En el dia de la fecha se continúan las tareas de zanjeo, bajada a zanja, tapado, reparacion de contrapiso, vereda y pavimento. Se informa el cambio de la profundidad de la zanja debido a cimientos no declarados en las interferencias. Autorizado por el Proyect de la obra en cuestión, se realizo parte de la tapada a 75cm del nivel de suelo colocando una protección por medio de adoquines de cemento a 15cm del lomo superior del caño instalado. ', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 328, NULL, NULL, 9, 17, 'Nublado', 'Bueno', 45, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', 4, 1),
(2450, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 5, '2020-08-19', '2020-08-19', '2020-08-19', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'Comenzaron a preparar los tubos de venteo, no se iniciaron tareas de perforación a la fecha.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2451, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 23, '2020-08-19', '2020-08-19', '2020-08-19', 27, 85, 125, NULL, 14, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE ESPERA RESPUESTA AL PE DE LA CONTRATISTA POR EL CAMBIO DE UBICACION DEL NUEVO DISPERSOR.\nDESPUÉS DEL MEDIODÍA,Y ANTE LA PRESENCIA DEL JEFE TEC DE LA UN EN EL LUGAR, NOS CONFIRMA Y HABILITA PARA QUE EL POZO DISPERSOR SEA EJECUTADO EN EL LUGAR PROPUESTO POR LA CONTRATISTA.\nSE REALIZA CATEO DEL DISPERSOR EXISTENTE, EL CUAL SE UBICA EN PROXIMIDAD DEL NUEVO.\nLONGITUD PERFORADO = 12 mts', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2452, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 2, '2020-08-19', '2020-08-19', '2020-08-19', 27, 85, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia zanjeo y soldaduras cuproaluminotérmicas. Informa que proveeran los libros de O.S. y N.P. para la semana próxima.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2454, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 56, '2020-08-19', '2020-08-19', '2020-08-19', 27, 80, 123, NULL, 87, 2, NULL, 1, 'A. Aplicación de pintura en cámara de conexión 1. B. Colocación de malla mosquitero en ventanas en la ERP. C. Colocación de accesorios de iluminación anti-explosivos para la ERP. D. Colocación de escalera en cámara de conexión 1. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2455, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 21, '2020-08-20', '2020-08-20', '2020-08-20', 27, 80, 128, '2020-11-23', 59, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de reacondicionamiento de servicio integral de PE.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 18, 'Nublado', 'Bueno', 35, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2457, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 3, '2020-08-20', '2020-08-20', '2020-08-20', 27, 85, 129, NULL, 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con el zanjeo, se bajan los anodos con presencia de personal de CGP Olavarria, se pocede a vertir coque, piedra y cañeria de PVC, segun normativa.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2458, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 24, '2020-08-20', '2020-08-20', '2020-08-20', 27, 85, 125, NULL, 16, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA PERFORANDO CON TREPANO 8.3/4 Y SE ALCANZA LOS 24 mts. LUEGO SE INICIA Y TERMINA PERFORACIÓN CON TREPANO 12.1/4. SE ALCANZA 24 mts.\nSE COLOCA CAÑO PVC PARA ENCAMISADO Y SE REALIZA CEMENTACION.\nEN ERP CORDÓN FORESTAL SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL DESDE DISPERSOR HASTA GABINETE. \nSE COLOCA PREFABRICADO DE BASE DE H° Y SE FIJA EL GABINETE A ESTE.\nLONGITUD PERFORADO = 24 mts\nSE DEJA EN OBRA 4 CAÑOS PVC REFORZADO X 6 MTS PARA CAMISA Y CEMENTO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2459, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 6, '2020-08-20', '2020-08-20', '2020-08-20', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'Se instaló Electrodo de referencia en Ensenada (Bettinoti y Gonzalez), restando solo la conexión al equipo.\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2460, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 57, '2020-08-20', '2020-08-20', '2020-08-20', 27, 80, 123, NULL, 87, 2, NULL, 1, '1. Obra Eléctrica: Instalación de cañería y accesorios anti-explosivos. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2461, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 7, '2020-08-21', '2020-08-21', '2020-08-21', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'Previo al inicio de los trabajos se presentó el Responsable de Seguridad de la contratista, realizó el check list de Seguridad y una charla diaria sobre los riesgos asociados a las tareas y las medidas de prevención frente al Covid-19.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2462, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 25, '2020-08-21', '2020-08-21', '2020-08-21', 27, 85, 125, NULL, 16, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE COMIENZA CON EL PEINADO DE LOS CABLES DE ELECTRODOS Y SE COLOCA LA CAMARA EN LA BOCA DE POZO.\nSE EXTIENDE EL CAÑO DE VENTEO A LA PAR DE LOS CABLES QUE VAN AL GABINETE.\nSE REALIZA EL PASAJE DE CABLES ANODICOS POR EL DADO DE HORMIGÓN HACIA EL GABINETE Y SE CONECTAN A LAS BORNERAS. SE COLOCAN LOS TERMINALES EN LOS EXTREMOS Y SE ENUMERAN TODOS LOS CABLES.\nEN KM 8 MAÑANA SE RETOMAN LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN YA QUE HOY SE DEJO FRAGUAR EL CEMENTADO COLOCADO AYER.\nSE VUELVEN A COLOCAR LOS CARTELES QUE FUERON RETIRADOS DE LA PLANTA PARA QUE EL EQUIPO PERFORADOR PUDIESE ENTRAR Y TRABAJAR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2463, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 58, '2020-08-21', '2020-08-21', '2020-08-21', 27, 80, 123, NULL, 87, 2, NULL, 1, '1. Obra Eléctrica: Colocación de caños anti-explosivos en ERP e Instalación de cableado para iluminación.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2465, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 4, '2020-08-21', '2020-08-21', '2020-08-21', 27, 85, 129, NULL, 14, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza el volcado de arena, realiza proteccion mecanica y tapado del dispersor.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2466, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 5, '2020-08-22', '2020-08-22', '2020-08-22', 27, 85, 129, NULL, 14, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza tareas en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2467, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 22, '2020-08-21', '2020-08-21', '2020-08-21', 27, 80, 128, '2020-11-23', 61, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas reacondicionamiento de servicio integral de PE, zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado reparación contrapiso, vereda y pavimento.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2468, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 23, '2020-08-22', '2020-08-22', '2020-08-22', 27, 80, 128, '2020-11-23', 61, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha no se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2469, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 8, '2020-08-22', '2020-08-22', '2020-08-22', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'En el día de hoy se colocó un encamisado de 6m al pozo.\nSe colocaron los electrodos (los 3 correspondientes).\nSe colocaron los tubos de venteo.\nSe inyectó coque.\nSe inyectó cemento para sellar el encamisado.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2470, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 26, '2020-08-22', '2020-08-22', '2020-08-22', 27, 85, 125, NULL, 18, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE COMIENZA Y SE TERMINA EXCAVACIÓN MECÁNICA DESDE PROXIMIDADES DE GASODUCTO PPAL HASTA ENTRADA A GABINETE, INCLUIDO EL CRUCE DE CALLE CERCOS.\nSE CUENTA CON PRESENCIA DE F. TARCALLA DE CGS PARA VERIFICAR NO HAYA DAÑO A LOS RAMALES EXISTENTES. \nSE REALIZO PASAJES DE CABLES DE ELECTRODO DE REF Y DEL CABLE ANODICO AL RECTIFICADOR.\nLOS CABLES QUEDARON A 1,20 mts DE PROF. SE REALIZO PRETAPADA CON CAPA CON TIERRA FINA, LA PROTECCIÓN MECÁNICA CON LADRILLOS, COLOCACIÓN DE MALLA DE ADVERTENCIA Y POR ULTIMO TAPADA FINAL.\nEN KM 8 SE RETOMAN LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN PASADAS LAS 24 DE FRAGUE DEL CEMENTADO.\nLONGITUD PERFORADA 54 mts', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 31, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2471, 558, 'Redes Comahue - Renovación de red en Plottier', 8, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 80, 119, '2020-08-31', 93, 2, '2020-08-24 14:15:54', 1, 'Gdjgrkftheugf', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 14, 4, 'Bueno', 'Malo', 25, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi  ', 'Regular', 1, 1),
(2472, 563, 'Redes Bariloche - redes', 5, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 80, 119, NULL, 74, 2, NULL, 1, 'Se preparan los pozos para realizar el coneccionado de cañería mañana', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 9, 16, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(2473, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 1, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 85, 130, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Se realizó reunión de inicio de obra (virtualmente). La firma del Acta de Inicio, se realizará de forma física por las distintas partes en el transcurso de la semana. La misma será adjuntada al libro de obra y remitida vía mail para su conocimiento. Se realizó apertura de sendos libros y presentación de ésta inspección en U.N. Comahue. \nSe mantuvo reunión con Jefe de Obra de la contratista en locación inicial (calle José Rosa y Sierra Grande, Neuquén) donde se realizó un reconocimiento de terreno e interferencias y coordinar disposición y ubicación tentativa de equipos, maquinaria, etc.  ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2474, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 24, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 80, 128, '2020-11-23', 67, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento en Caso 1. ', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2475, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 27, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 85, 125, NULL, 19, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACION POZO DISPERSOR A 100 mts\nSE TRABAJA A INTERVALOS DEBIDO A LAS LLOVIZNAS. A LAS 17 hs SE PARA LA ACTIVIDAD DEBIDO A LA LLUVIA\nLONGITUD PERFORADA 76 mts\nEN ERP CORDON FORESTAL SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2476, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 59, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 80, 123, NULL, 88, 2, NULL, 1, '1. Colocación de carteleria. 2. instalación de via chispas en sistema de filtración. y etapa de regulación. 3. Realizando instalaciones eléctricas. 4.Prueba eléctricas en lamparas anti-explosivas. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2477, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 9, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'Se realizó una visita a la obra por parte del personal de la UN de La Plata.\nLos trabajos de la fecha fueron:\n*Acondicionamiento del equipo de perforación.\n*Perforación del segundo pozo.\n*Construcción de la base para la instalación del gabinete de vereda.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2479, 558, 'Redes Comahue - Renovación de red en Plottier', 9, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 80, 119, '2020-08-31', 100, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bueno', '', NULL, NULL, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi  ', '', NULL, 0),
(2480, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 25, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 80, 128, '2020-11-23', 73, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha continúan tareas de zanjeo, fusionado, bajado a zanja, tapado, reparación contrapiso, vereda y pavimento en caso 1.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2481, 563, 'Redes Bariloche - redes', 6, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 80, 119, NULL, 81, 2, NULL, 1, 'Se realiza la conexión a la cañeria existente y se habilita el nuevo tramo', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 9, 18, 'Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(2482, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 6, '2020-08-24', '2020-08-24', '2020-08-24', 27, 85, 129, '2020-12-13', 14, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tendido de cables hasta gasoducto, realiza proteccion mecanica se procede a tapar dicho zanjeo.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2483, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 60, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 80, 123, NULL, 89, 2, NULL, 1, '1. Colocación de carteleria en ERP. 2. Habilitación y prueba de conexiones eléctricas en exterior de recinto con sistema fotocelula e interior con encedido por llave de embolo. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2484, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 7, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 85, 129, '2020-12-13', 14, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza soldadura cuproluminotermica, se instala electrodo de referencia, se realizan empalme de cables y terminaciones en cañeria de dispersor.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2485, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 28, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 85, 125, NULL, 19, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA DEBIDO AL FACTOR CLIMATICO NO SE REALIZAN TAREAS EN LO OBRA.\nLA CONTRATISTA EMITE EL PE N° 8 AL RESPECTO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Lluvia/Nieve', 'Malo', 11, 1, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2486, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 10, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'En el día de hoy se finalizó el segundo pozo que se habia comenzado en la jornada anterior y se realizó también el tercero de los pozos (Encamisado, medición del perfil electrico del suelo, tubos de venteo, electrodos, inyección de coque).\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 18, 'Nublado', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2487, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 2, '2020-08-25', '2020-08-25', '2020-08-25', 27, 85, 130, NULL, 1, 2, NULL, 1, 'Se inician tareas de perforación en locación de calles José Rosa y Sierra Grande.\nSe alcanza una profundidad de 12m en 8\"1/2.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 35, NULL, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2489, 563, 'Redes Bariloche - redes', 7, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 80, 119, NULL, 96, 2, NULL, 1, 'Se entrega la conformidad del municipio, y las carpetas CAO.', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 8, 12, '', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(2490, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 61, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 80, 123, NULL, 89, 2, NULL, 1, '1. Colocación de pedestal e Instalación de dispaly UCV- Unidad Correctora de Volumen. 2. Instalación de gabinete PROSSER. 3. Instalación de RTD con termo resistencia. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2491, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 29, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 85, 125, NULL, 20, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN A 100 mts. AL MEDIODÍA SE PRODUCE LA ROTURA DE UNA CORREA DEL MOTOR DEL EQUIPO PERFORADOR. SE BUSCA REPUESTO DE LA MISMA y DESPUÉS DE LAS 17 hs SE OBTIENE EL REPUESTO. MAÑANA SE RETOMARA LAs TAREAS.\nLONGITUD PERFORADA TOTAL: 90 mts\nEN ERP CORDON FORESTAL SE REALIZA CATEO MANUAL DE GASODUCTO A INTERVENIR. SE DESCUBRE EL MISMO A UNA DISTANCIA DE 1,70 mts.\nPARA MAÑANA SE PLANIFICA REALIZAR SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2492, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 8, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 85, 129, '2020-12-13', 15, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tareas de terminacion en embudos de cañeria, inicia instalacion de columna.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2493, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 26, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 80, 128, '2020-11-23', 73, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha no se realizan actividades por lluvia y mal estado del terreno.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 5, 1, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2494, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 3, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 85, 130, NULL, 2, 2, NULL, 1, 'Se realiza repasado de pozo con trépano de 12\"1/2 hasta una profundidad aproximada de 20m. Se coloca tubos de PVC para encamisado correspondiente y cementado. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, NULL, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2496, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 11, '2020-08-26', '2020-08-26', '2020-08-26', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'Lluvia', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 10, 'Lluvia/Nieve', 'Malo', 17, 1, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2497, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 12, '2020-08-27', '2020-08-27', '2020-08-27', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'En la día de la fecha se realizó el conexionado del electrodo de referencia del rubro ubicado en Betinotti y Gonzalez, se realizaron las camaras en Buenos Aires y San Luis y el zanjeo para el conexionado.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2498, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 27, '2020-08-27', '2020-08-27', '2020-08-27', 27, 80, 128, '2020-11-23', 73, 2, '2020-08-27 11:39:29', 1, 'En el dia de la fecha se realizan tareas de fusionado de casquetes para prueba neumática y colocación de servicio en Caso 1', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 328, NULL, NULL, 9, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 1, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', 4, 1),
(2499, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 30, '2020-08-27', '2020-08-27', '2020-08-27', 27, 85, 125, NULL, 22, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN A 100 mts. EL CUAL SE FINALIZA. SE PROCEDE A ALIVIANAR EL POZO, Y LUEGO AL RETIRO DE LAS HERRAMIENTAS Y TUBING USADO.\nLONGITUD PERFORADA TOTAL: 100 mts\nEN ERP CORDÓN FORESTAL SE CONTINUA CON AGRANDAMIENTO DE POZO DEL GASODUCTO A INTERVENIR, SE REALIZAN MEDICIONES DE ESPESOR DEL CAÑO Y LUEGO SE REALIZA LA SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA.\nA PEDIDO DE LA UN SE REALIZA SOLDADURA CUPRO EN RAMAL DE SALIDA DE ERP.\nEN TODO MOMENTO SE CONTÓ CON PRESENCIA Y APOYO DE R. OJEDA DE LA UN CR EN LA OPERACIÓN.\nPARA MAÑANA SE PLANIFICA BAJADA DE ÁNODOS CON TUBERÍA DE VENTILACIÓN E INYECCIÓN DE COQUE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2500, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 4, '2020-08-27', '2020-08-27', '2020-08-27', 27, 85, 130, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de primer dispersor.\nSe realizó pozo de cateo en vereda donde se identificó cañería existente de 2\".\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2501, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 9, '2020-08-27', '2020-08-27', '2020-08-27', 27, 85, 129, '2020-12-13', 16, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con instalacion de columna, gabinete y rectificador, se continua con terminaciones.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2502, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 62, '2020-08-27', '2020-08-27', '2020-08-27', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, '1. Conexionado de puesta a tierra de elementos eléctricos e instrumentos. 2. Se colocaron piedras lavadas en vereda de recinto. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2504, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 28, '2020-08-28', '2020-08-28', '2020-08-28', 27, 80, 128, '2020-11-23', 73, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2505, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 13, '2020-08-28', '2020-08-28', '2020-08-28', 27, 85, 126, '2020-11-18', 8, 2, NULL, 1, 'Se instaló el electrodo de referencia en Brasil e Independencia, se continua con el zanjeo para pasar el cableado y los venteos en la locación de Bs As y San Luis.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 17, 'Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2506, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 31, '2020-08-28', '2020-08-28', '2020-08-28', 27, 85, 125, NULL, 22, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA TOMA DE MEDICION DE PERFIL ELECTRICO DEL POZO.\nSE INICIA A LA BAJADA DE LOS ANODOS Y A LA TUBERIA DE VENTILACION DOBLE. AL BAJAR EL SEGUNDO ANODO,\nSE INTERRUMPE SU BAJADA, SE HA INSISTIDO VARIAS VECES PERO SIN RESULTADO, POR LO QUE SE HA DECIDIDO A\nPROCEDER A REPASAR EL POZO, BAJANDO HERRAMIENTA Y BARRAS A 100 mts.\nSE LLEVA A OBRA LOS 20 ANODOS CON SUS RESP CABLES, COQUE PARA INYECCION, TUBOS DE VENTEOS ALL VENT.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2507, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 10, '2020-08-28', '2020-08-28', '2020-08-28', 27, 85, 129, '2020-12-13', 18, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tareas de terminacion y limpieza, entrega COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2508, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 11, '2020-08-29', '2020-08-29', '2020-08-29', 27, 85, 129, '2020-12-13', 18, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2509, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 5, '2020-08-28', '2020-08-28', '2020-08-28', 27, 85, 130, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Se realizaron sendas soldaduras cuproaluminotérmicas sobre cañería de 2\" en presencia de personal de oficina técnica de U.N. Camuzzi Comahue.\nTambién se realizó preparación de pozo para instalación de dado de hormigón base para gabinete.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2510, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 63, '2020-08-28', '2020-08-28', '2020-08-28', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 10, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2511, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 32, '2020-08-29', '2020-08-29', '2020-08-29', 27, 85, 125, NULL, 27, 2, NULL, 1, 'SE INICIA Y FINALIZA EL REPASO Y LIMPIEZA DEL POZO, BAJANDO HERRAMIENTA Y BARRAS A 100 mts\nLUEGO SE DA COMIENZO A LA BAJADA DE LOS ANODOS Y DE LA TUBERIA DE VENTILACION DOBLE ALL VENT.\nSE BAJAN LOS 20 ANODOS SIN PROBLEMAS CON LA SEPARACION ESTABLECIDA.\nCON LOS ANODOS EN EL POZO SE REALIZA TOMA DE MEDICION DE DRENAJE DE CORRIENTE.\nSE COMIENZA Y FINALIZA LA INYECCION DE COQUE. SE INYECTO 2,5 M3. SE DEJARA ASENTAR 24 HS', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2512, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 29, '2020-08-29', '2020-08-29', '2020-08-29', 27, 80, 128, '2020-11-23', 73, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 45, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2513, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 6, '2020-08-29', '2020-08-29', '2020-08-29', 27, 85, 130, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra.\nSe realiza revisión de documentación, se adjunta documentación nueva y demás tareas administrativas.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', '', NULL, 0),
(2514, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 30, '2020-08-31', '2020-08-31', '2020-08-31', 27, 80, 128, '2020-11-23', 76, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza Prueba Neumática de hermeticidad final en Caso 1 con resultado satisfactorio. Así también comienzan los trabajos de adecuación de servicios en Caso 5.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2515, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 33, '2020-08-31', '2020-08-31', '2020-08-31', 27, 85, 125, NULL, 28, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA LA FIJACION DE LOS ANODOS EN EL POZO LO CUAL ES CORRECTO.\nSE PROCEDE A RETIRAR EL EQUIPO PERFORADOR DE LA ZONA DEL POZO.\nSE COMIENZA CON EXCAVACION MANUAL EN BOCA DE POZO PARA CONSTRUCCION DE CAMARA.\nEL EQUIPO PERFORADOR SE TRASLADA A SARMIENTO PARA INICIAR MAÑANA LOS TRABAJOS.\nSE ACOMODAN LOS CABLES DE LOS ANODOS, SE LOS PROTEGE Y SE DEJAN TAPADOS PARA QUE NO QUEDEN EXPUESTOS.\nLA CONTRATISTA EMITE PE N° 10 SOLICITANDO USO DE ACELERANTE DE FRAGUE EN CEMENTADO DE ENCAMISADO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 14, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2516, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 12, '2020-08-31', '2020-08-31', '2020-08-31', 27, 85, 129, '2020-12-13', 18, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza tareas en el dia de la fecha, se posiciona en zona, e informa que el dia martes estara retirando materiales necesarios en Tandil, para trasladarlos a la obra Pk 50,897.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2517, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 7, '2020-08-31', '2020-08-31', '2020-08-31', 27, 85, 130, NULL, 6, 2, NULL, 1, 'Se colocó cámara en boca de primer pozo realizado y zanjeo para futura vinculación a gabinete.\nSe perforó en 8\"1/2 alcanzando los 20 m de profundidad, se repasó perforación con trépano de 12\"1/2 hasta los 10 m.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2518, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 64, '2020-08-31', '2020-08-31', '2020-08-31', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, '1. Montaje de turbina. 2. Elaboración de complemento de vereda en portón de entrada de ERP. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 28, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2519, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 14, '2020-08-31', '2020-08-31', '2020-08-31', 27, 85, 126, '2020-11-18', 9, 2, NULL, 1, 'Instalaión de pilar para alimentación eléctrica. Trabajos en zanja para pasar cableado y venteos.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2520, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 15, '2020-09-01', '2020-09-01', '2020-09-01', 27, 85, 126, '2020-11-18', 9, 2, NULL, 1, 'Terminaciones y tapado de zanja', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2521, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 65, '2020-09-01', '2020-09-01', '2020-09-01', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'Sin actividad.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 10, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2522, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 31, '2020-09-01', '2020-09-01', '2020-09-01', 27, 80, 128, '2020-11-23', 84, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan continúan las tareas de adecuación de servicios en Caso 5. Así también se realiza Georreferenciación de todos los casos. ', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2523, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 8, '2020-09-01', '2020-09-01', '2020-09-01', 27, 85, 131, NULL, 6, 2, NULL, 1, 'Se culmino repaso hasta los 20mts con trepano de 12\"1/2 hasta los 20mts y se coloco caño camisa y se realizo cementado del mismo. Se realizo rotura y excavacion manual  sobre vereda.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2524, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 34, '2020-09-01', '2020-09-01', '2020-09-01', 27, 85, 125, NULL, 29, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE INICIA TRABAJOS DE PERFORACION EN ERP SARMIENTO.\nPERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA EN SARMIENTO NOS AUTORIZA EL INGRESO A PLANTA.\nSE CUENTA COn LA PRESENCIA DE R. OJEDA DE LA UN CR DONDE INDICA LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y LAS DEJA MARCADA\nSE COMIENZA PERFORACION CON TREPANO 8.3/4\". LONGITUD PERFORADA 10 MTS.\nSE DEJA EN OBRA CAÑERIAS PARA ENCAMISADO Y CAÑERIAS PARA DOBLE VENTILACION ALL VENT.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2525, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 13, '2020-09-01', '2020-09-01', '2020-09-01', 27, 85, 129, '2020-12-13', 19, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza zanjeo e instalacion de columna.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2526, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 16, '2020-09-02', '2020-09-02', '2020-09-02', 27, 85, 126, '2020-11-18', 9, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 9, 'Lluvia/Nieve', 'Malo', 20, 1, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2527, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 32, '2020-09-02', '2020-09-02', '2020-09-02', 27, 80, 128, '2020-11-23', 84, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha continúan las tareas la adecuación de servicios. Se adjuntan Nota de Pedido y Orden de Servicio.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2528, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 9, '2020-09-02', '2020-09-02', '2020-09-02', 27, 85, 131, NULL, 10, 2, NULL, 1, 'Se realizan tareas cruce de callle, se colocaron cañeros electricos y se realizo pretapada con hormigon pobre.\nFinalizaron tareas de perforacion, se colocaron venteos y dispersores y se realizo inyeccion de coque.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', '', NULL, 0),
(2529, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 14, '2020-09-02', '2020-09-02', '2020-09-02', 27, 85, 129, '2020-12-13', 21, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza colocacion de gabinete, rectificador, electrodo de referencia se realiza tapado de zanjeo con correspondiente proteccion mecanica.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2530, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 35, '2020-09-02', '2020-09-02', '2020-09-02', 27, 85, 125, NULL, 30, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION EN ERP SARMIENTO.\nSE CONTINUA Y SE TERMINA PERFORACION CON TREPANO 8.3/4\" LOS 20 MTS Y LUEGO SE CONTINUA CON TREPANO\n12 1/4\" LONGITUD PERFORADA: 20 MTS\nPARA MAÑANA SE PLANIFICA REALIZAR LA BAJADA DE LOS CAÑOS DE PVC DEL ENCAMISADO Y POSTERIORMENTE EL CEMENTADO DEL MISMO.\nSE PRESENTA PERSONAL DE SERVICIO ELECTRICO PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE POSTE PARA LINEA ELECTRICA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2531, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 66, '2020-09-02', '2020-09-02', '2020-09-02', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2532, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 67, '2020-09-03', '2020-09-03', '2020-09-03', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2533, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 15, '2020-09-03', '2020-09-03', '2020-09-03', 27, 85, 129, '2020-12-13', 21, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tareas de terminacion sobre columna y conexciones.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2534, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 17, '2020-09-03', '2020-09-03', '2020-09-03', 27, 85, 126, '2020-11-18', 9, 2, NULL, 1, 'En la fecha se realizó el cruce de calle y encamisado del mismo.\nObservación: En Datos de los Recursos, entiéndase Tunelera de Operación Manual por Tunelera Dirigida', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 15, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2535, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 33, '2020-09-03', '2020-09-03', '2020-09-03', 27, 80, 128, '2020-11-23', 84, 2, '2020-09-03 17:05:57', 1, 'En el dia de la fecha continúan las tareas de actuación de servicios en Caso 5', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 328, NULL, NULL, 9, 17, 'Nublado', 'Regular', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', 4, 1),
(2536, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 36, '2020-09-03', '2020-09-03', '2020-09-03', 27, 85, 125, NULL, 31, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION EN ERP SARMIENTO.\nSE REPASA EL POZO A 20 MTS. LUEGO SE INICIA Y SE TERMINA BAJADA DE LOS CAÑOS DE PVC DEL ENCAMISADO Y \nPOSTERIORMENTE PROCEDE A CEMENTAR EL MISMO.\nSE DEJA FRAGUAR 24 HS.HASTA LAS 10 HS DEL DIA SIGUIENTE.\nEN BASE SE PREPARA COQUE Y ANODOS A SER USADO EN EL DISPERSOR.\nPARA MAÑANA SE PLANIFICA CONTINUAR CON PERFORACION A 50 MTS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 27, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2537, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 10, '2020-09-03', '2020-09-03', '2020-09-03', 27, 85, 131, NULL, 10, 2, NULL, 1, 'Cruce de calle, se realizo pretapada, colocacion de maya de advertencia y tapada. se deja habilitado el transito. \nSegundo pozo se coloco camara y se realizo el cellado del mismo.\nSe colocaron cañeros electricos  y se realiza base de hormigon para colocacion gabinete. Se realizaron tareas de orden y limpieza en todo el frente de trabajo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 20, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', '', NULL, 0),
(2538, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 11, '2020-09-04', '2020-09-04', '2020-09-04', 27, 85, 131, NULL, 10, 2, NULL, 1, 'Se realizo montaje de Gabinete, se coloco puesta tierra. \nSe realizo el cellado de los pozos y se realizaron tareas de orden y limpieza. \nSe realiza movilizacion de equipos a Base PCC.\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2539, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 18, '2020-09-04', '2020-09-04', '2020-09-04', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Se realizó la medición de espesores de la cañería y la soldadura cuproaluminotérmica en presencia del responsable de seguridad de la contratista y del sector interviniente de la unidad de negocios de La Plata. Se terminó de tapar la zanja de cableado y venteos, y se colocó la defensa del gabinete.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Regular', 16, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2540, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 37, '2020-09-04', '2020-09-04', '2020-09-04', 27, 85, 125, NULL, 33, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA, LUEGO DE DEJAR FRAGUAR EL CEMENTADO 24 HS, CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN A 50 MTS EN ERP SARMIENTO.\nLUEGO SE REPASA EL POZO PARA ALIVIAR EN TODA SU LONGITUD.\nSE LLEVA A OBRA UN JUEGO DE 10 ÁNODOS PARA EL DISPERSOR Y SE EMPALMAN DE A DOS LOS CAÑOS ALL VENT PARA LA VENTILACIÓN DOBLE.\nPARA MAÑANA SE PLANIFICA REALIZAR LA BAJADA DE ÁNODOS Y LA INYECCIÓN DE COQUE EN EL DISPERSOR.\nLA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REALIZA LA COLOCACIÓN DE POSTE PARA LINEA ELÉCTRICA', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2541, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 16, '2020-09-04', '2020-09-04', '2020-09-04', 27, 85, 129, '2020-12-13', 21, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2542, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 68, '2020-09-04', '2020-09-04', '2020-09-04', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'Aplicación de pintura en áreas afectadas por instalaciones eléctricas.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2543, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 34, '2020-09-04', '2020-09-04', '2020-09-04', 27, 80, 128, '2020-11-23', 84, 2, '2020-09-04 17:09:12', 1, 'En el día de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra. Se emite Nota de Pedido.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 328, NULL, NULL, 9, 0, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', 1, 1),
(2544, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 35, '2020-09-05', '2020-09-05', '2020-09-05', 27, 80, 128, '2020-11-23', 84, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2545, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 38, '2020-09-05', '2020-09-05', '2020-09-05', 27, 85, 125, NULL, 35, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN A 50 MTS EN ERP SARMIENTO.\nSE REPASA NUEVAMENTE EL POZO PARA ALIVIAR EN TODA SU LONGITUD.\nSE REALIZA MEDICIÓN DE PERFIL ELÉCTRICO DEL POZO.LUEGO SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE LOS ÁNODOS Y LA VENTILACIÓN DOBLE. SE REALIZA MEDICIÓN DE DRENAJE DE CORRIENTE CON LOS ÁNODOS DENTRO DEL POZO\nLUEGO SE REALIZA LA INYECCIÓN DE COQUE EN EL POZO.\nEL LUNES SE VERIFICARA LA ESTABILIDAD DE LOS ÁNODOS EN EL POZO. DE SER NECESARIO SE COLOCARA MAS COQUE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2546, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 17, '2020-09-07', '2020-09-07', '2020-09-07', 27, 85, 129, '2020-12-13', 21, 2, NULL, 1, 'La contrastista realiza mediciones y cateos de interferencias de cableado electrico en la locacion de Rondaeu al 400.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2547, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 19, '2020-09-07', '2020-09-07', '2020-09-07', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2548, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 12, '2020-09-07', '2020-09-07', '2020-09-07', 27, 85, 131, NULL, 11, 2, NULL, 1, 'Se realiza movilizacion a San Juan 2200.\nSe inician tareas de Cateos y zanjeo manual.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2549, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 39, '2020-09-07', '2020-09-07', '2020-09-07', 27, 85, 125, NULL, 36, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ÁNODOS EN EL POZO, LA CUAL ES ACEPTABLE.\nSE COMIENZA CON EL SEGUNDO POZO A 50 MTS. LONGITUD PERFORADA 12 MTS.\nSE COMIENZA EXCAVACIÓN MANUAL EN LA BOCA DEL POZO PARA COLOCACIÓN DE CÁMARA Y ZANJEO MANUAL DESDE BOCA DE POZO A ALAMBRADO DONDE VA UBICADO EL GABINETE.\nDE LA MISMA MANERA SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL DESDE ALAMBRADO HASTA POSTE LINEA ELÉCTRICA.\nSE REALIZA CATEO MANUAL EN ZONA DE GASODUCTO DE SALIDA DE PLANTA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2550, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 36, '2020-09-07', '2020-09-07', '2020-09-07', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se Prueba Neumática de hermeticidad final con resultado satisfactorio.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2551, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 69, '2020-09-07', '2020-09-07', '2020-09-07', 27, 80, 123, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 10, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2552, 563, 'Redes Bariloche - redes', 8, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 80, 119, NULL, 101, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Anibal Vera', NULL, NULL, '2020-05-14', 1, 128, NULL, NULL, 10, 14, '', '', NULL, NULL, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', '', NULL, 0),
(2553, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 13, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 85, 131, NULL, 12, 2, NULL, 1, 'Se realizo verificacion de interferencias con personal de Camuzzi.\nSe inician trabajos de perforacion, llegando a los 20mts con trepano 12\"1/2 se coloca caño camisa y se realizo el sellado del mismo.\nSe iniciaron tareas cruce de calle, se realizo corte en pavimento y se iniciaron tareas de zanjeo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2554, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 40, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 85, 125, NULL, 37, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA EL SEGUNDO POZO A 50 MTS. SE ALCANZA LOS 20 MTS PARA ENCAMISADO.\nLONGITUD PERFORADA 20 MTS.\nSE REALIZA COLOCACIÓN DE CAÑOS PVC PARA FORMAR LA CAMISA Y LUEGO SE REALIZA LA CEMENTACION.\nMAÑANA SE RETOMARAN LAS TAREAS DE PERFORACIÓN PASADA LAS 24 DE FRAGUE DEL CEMENTADO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2555, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 18, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 85, 129, '2020-12-13', 21, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia tareas de apertura de zanja en rondeau al 400, por medio de NP Nº4 pide el cambio de locacion, e inicia zanjeo en rondeau 310.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2556, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 70, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 80, 123, NULL, 91, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 10, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2557, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 20, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Finalizado de conexionado del rectificador de Buenos Aires y San Luis (Ensenada), puesta en marcha para prueba y finalización de trabajos de pintura y reparación del terreno.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', NULL, 0),
(2558, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 37, '2020-09-08', '2020-09-08', '2020-09-08', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, '2020-09-08 08:52:19', 1, 'En el dia de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 328, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', 2, 1),
(2559, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 21, '2020-09-09', '2020-09-09', '2020-09-09', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Se desarmó obrador, sin actividades en la obra.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, 9, 13, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2560, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 38, '2020-09-09', '2020-09-09', '2020-09-09', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista no realiza actividades. A la espera de la Unidad de Negocio para la habilitación de cañerías nuevas y des afectación de cañerías existentes.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2561, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 19, '2020-09-09', '2020-09-09', '2020-09-09', 27, 85, 129, '2020-12-13', 38, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con el  zanjeo para el dispersor, se vierte  coque y se colocan anodos.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Regular', 8, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2562, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 14, '2020-09-09', '2020-09-09', '2020-09-09', 27, 85, 131, NULL, 14, 2, NULL, 1, 'Cruce de Calle: se realiza rotura de pavimento y excavacion manual, se coloca caño 110 y se realiza tapada del mismo.\nPozo 1: continuan tareas de perforacion se llego a los 40mts.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', '', NULL, 0),
(2563, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 71, '2020-09-09', '2020-09-09', '2020-09-09', 27, 80, 123, NULL, 91, 2, NULL, 1, '1. Colocación de perfil para puente grúa. 2. Instalación de gabinete y conexionado de baterías. 3. Instalación de fuente de poder y equipo exemys. 4. Colocación de transmisor con válvula de purgue. 5. Colocación de tubing de toma de presión.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2564, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 41, '2020-09-09', '2020-09-09', '2020-09-09', 27, 85, 125, NULL, 38, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA LA PERFORACIÓN DEL SEGUNDO POZO A 50 MTS, LUEGO DEL TIEMPO DE FRAGUE\nDE LA CEMENTACION DEL DIA DE AYER.\nLONGITUD PERFORADA 24 MTS.\nSE AVANZA CON EL TENDIDO DE LA LINEA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 12, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2566, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 39, '2020-09-10', '2020-09-10', '2020-09-10', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista no realiza actividades. A la espera de la Unidad de Negocio para la habilitación de las nuevas cañerías y desafectación de cañerías existentes.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2567, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 15, '2020-09-10', '2020-09-10', '2020-09-10', 27, 85, 131, NULL, 16, 2, NULL, 1, 'Se realizan soldaduras cuproluminotermicas sobre cañeria 8\" en presencia de personal de oficina tecnica Camuzzi.\nFinaliza perforacion pozo Nº1, se colocan venteos y dispersores y se realiza inyeccion de coque.\nSe realizan tareas de orden y limpieza.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, NULL, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 60, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2568, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 72, '2020-09-10', '2020-09-10', '2020-09-10', 27, 80, 123, NULL, 91, 2, NULL, 1, '1. Pruebas de puente grúa y reestructurando las guías de las ruedas.  2. Realizando conexionado de alimentación de unidad auxiliar prosser y transmisor. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 55, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2569, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 22, '2020-09-10', '2020-09-10', '2020-09-10', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2570, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 20, '2020-09-10', '2020-09-10', '2020-09-10', 27, 85, 129, '2020-12-13', 40, 2, NULL, 1, 'La contratista, realiza tareas en dispersor, coloca cañeria de humectacion e inicia tapada de zanja. Se realiza la correspondiente proteccion mecanica.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2571, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 42, '2020-09-10', '2020-09-10', '2020-09-10', 27, 85, 125, NULL, 45, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA LA PERFORACIÓN DEL SEGUNDO POZO A 50 MTS,\nLONGITUD PERFORADA 50 MTS.\nSE REPASA EL POZO Y SE ALIVIANA. PARA MAÑANA SE PLANIFICA BAJADA DE ÁNODOS Y COLOCACIÓN DE COQUE.\nSE TRABAJA EN BOCA DE POZO CON LA COLOCACIÓN DE CAÑOS PVC A LA SALIDA DE LA MISMA.\nSE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA DESDE SALIDA DE PLANTA A ZONA DONDE SE COLOCARA EL GABINETE. \nSE COLOCAN CABLES TP, ANODO DE REF, Y VINCULACION A INGRESO DE PLANTA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2573, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 16, '2020-09-11', '2020-09-11', '2020-09-11', 27, 85, 131, NULL, 16, 2, NULL, 1, 'Se realiza rotura y excavacion sobre vereda. se  hormigono base de gabinete y se realiza montaje del mismo. \nSe realizan tareas de orden y limpieza, se desmoviliza obrador a base PCC por el fin de semana.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2574, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 21, '2020-09-11', '2020-09-11', '2020-09-11', 27, 85, 129, '2020-12-13', 40, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con actividades de tapada de zanja.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Regular', 11, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2575, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 73, '2020-09-11', '2020-09-11', '2020-09-11', 27, 80, 123, NULL, 91, 2, NULL, 1, '1. Instalación de cañería para conexionado de transmisor. 2. Ajuste de perfil de puente grúa y colocación de topes de seguridad. 3. Colocación de carro y aparejo de 1 ton. 4. Colocación de cerraduras y candados a gabinetes ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', '', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2576, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 43, '2020-09-11', '2020-09-11', '2020-09-11', 27, 85, 125, NULL, 45, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE FINALIZA LA PERFORACIÓN DEL SEGUNDO POZO A 50 MTS,\nSE REPASA EL POZO Y SE COMIENZA CON LA  BAJADA DE ÁNODOS, VENTEO DOBLE E INYECCIÓN DE COQUE.\nSE TRABAJA EN EL ENCOFRADO PARA BASE DE GABINETE.\nLA EMPRESA DE ENERGÍA TERMINA SU LABOR DEJANDO UNA CAJA INTEMPERIE CON LLAVE TERMICA Y DOS TOMACORRIENTES.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2577, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 23, '2020-09-12', '2020-09-12', '2020-09-12', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2578, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 22, '2020-09-12', '2020-09-12', '2020-09-12', 27, 85, 129, '2020-12-13', 40, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2579, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 44, '2020-09-12', '2020-09-12', '2020-09-12', 27, 85, 125, NULL, 45, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ÁNODOS COLOCADOS AYER.\nLOS CUALES ESTÁN CORRECTOS. NO SE NECESITA AGREGADO DE COQUE.\nSE RETIRA EQUIPO PERFORADOR DEL LUGAR\nSE HORMIGONA BASE PARA BASE DE GABINETE DEJANDO PREVISTO LOS ANCLAJES Y CAÑOS PVC PARA PASAJE DE CABLES\nSE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL DESDE POSTE LE A GABINETE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 14, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 49, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2580, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 40, '2020-09-12', '2020-09-12', '2020-09-12', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra. A la espera de Unidad de Negocio para realizar habilitación y desafectación de cañerías. \n', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2581, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 41, '2020-09-13', '2020-09-13', '2020-09-13', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2582, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 45, '2020-09-14', '2020-09-14', '2020-09-14', 27, 85, 125, NULL, 45, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE REALIZA MEJORAMIENTO DEL POZO CABEZA EN RAMAL DE SALIDA DE PLANTA\nPARA REALIZAR SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA EL DIA DE MAÑANA.\nSE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL EN BOCA DE POZO DE DISPERSOR PARA COLOCACIÓN DE CÁMARA Y EXCAVACIÓN MANUAL\nPARA LOS CABLES ANODICOS DESDE BOCA DE POZO 2° DISPERSOR.\nFRAGUADO Y SECADO LA BASE DE HORMIGÓN DE GABINETE, SE PRESENTA Y SE ABULONA EL MISMO A LA BASE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 42, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2583, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 23, '2020-09-14', '2020-09-14', '2020-09-14', 27, 85, 129, '2020-12-13', 41, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia el retiro de gabinete y rectificador.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2584, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 17, '2020-09-14', '2020-09-14', '2020-09-14', 27, 85, 131, NULL, 17, 2, NULL, 1, 'Se incian tareas de perforacion pozo 2 se llega a los 12mts con trepano de 12\"1/2.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 187, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', 'Sedan', 'AD989PM', 'Salvo Evangelina Alejandra', 'Bueno', NULL, 0),
(2585, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 42, '2020-09-14', '2020-09-14', '2020-09-14', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra. Se confirman las tareas de habilitación y desafectación por parte de Unidad de Negocio desde el día 17/09 al 23/09.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2586, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 43, '2020-09-15', '2020-09-15', '2020-09-15', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día e la fecha la contratista no se presenta en zona de obra. Los trabajos de Habilitación y dedsafectación comenzarán el día 17/9.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2589, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 74, '2020-09-14', '2020-09-14', '2020-09-14', 27, 80, 123, NULL, 91, 2, NULL, 1, '1. Aplicación de primera mano de pintura en perfil de puente grúa. 2. Correcciones de pintura en paredes.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2590, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 75, '2020-09-15', '2020-09-15', '2020-09-15', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, '1. Aplicación de pintura final en perfil de puente grúa. 2. Armado de conexionado de gabinete de instrumentos. 3. Armado de conexionado de UCV. 4. Instalación de vaina de temperatura. 5. Instalación de tubing medidor de presión. 6. Conexionado de toma de pulso en turbina.  ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 14, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2591, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 18, '2020-09-15', '2020-09-15', '2020-09-15', 27, 85, 130, NULL, 17, 2, NULL, 1, 'Se realizó encamisado y cementado de pozo de 20m.\nEn locación de calles José Rosa y Sierra Grande se colocó boca de inspección de PAT de gabinete y terminaciones varias.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2592, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 24, '2020-09-15', '2020-09-15', '2020-09-15', 27, 85, 129, '2020-12-13', 43, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de terminacion sobre zanjeo, se realiza cruce de calle con correspondiente proteccion mecanica. Se continua con retiro de gabiente.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2593, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 46, '2020-09-15', '2020-09-15', '2020-09-15', 27, 85, 125, NULL, 46, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE REALIZÓ SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA EN RAMAL DE SALIDA DE PLANTA\nSE REALIZA MEDICIÓN DE ESPESORES EN CAÑERÍAS CON APOYO DE PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA.\nSE REALIZA TENDIDO DE CABLE DE POTENCIA DESDE POSTE LINEA ELÉCTRICA A GABINETE.\nY EL TENDIDO DEL CABLE QUE VA DESDE EL RECTIFICADOR A LA CMP DE VINCULACIÓN DE LAS CAÑERÍAS \nDE ENTRADA Y SALIDA. EN AMBOS SE HAN DEJADO SEÑALIZADO Y TAPADOS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2594, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 24, '2020-09-15', '2020-09-15', '2020-09-15', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2595, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 25, '2020-09-16', '2020-09-16', '2020-09-16', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2597, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 25, '2020-09-16', '2020-09-16', '2020-09-16', 27, 85, 129, '2020-12-13', 46, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tareas en dispersor, inicia colocacion de gabinete, se realiza soldadura cuproluminoterrmica.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2598, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 47, '2020-09-16', '2020-09-16', '2020-09-16', 27, 85, 125, NULL, 46, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZÓ COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN BOCA DE POZO.\nSE REALIZA EL TENDIDO DE CABLES ANODICOS DESDE BOCA DE POZO A GABINETE.\nSE COLOCA CABLE Y JABALINA PAT.\nSE TRAE A OBRA EL EQUIPO RECTIFICADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2599, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 44, '2020-09-16', '2020-09-16', '2020-09-16', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra. del Día 17/09 al 23/09 la Unidad de negocio programa los trabajos para realizar habilitación de nueva cañerías y desafectación de cañerías existentes. \nSe emite Notas de Pedido.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2600, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 19, '2020-09-16', '2020-09-16', '2020-09-16', 27, 85, 130, '2021-02-10', 21, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2601, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 76, '2020-09-16', '2020-09-16', '2020-09-16', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, '1. Colocación de tapa de camaras de jabalinas de puesta a tierra. 2. Aplicación de pintura en áreas afectadas por montaje de perfil de puente grúa. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2602, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 77, '2020-09-17', '2020-09-17', '2020-09-17', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, '1. Elaboración de vereda en cruce de canal de agua, requerido por municipalidad para el conforme a obra. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 35, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2603, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 26, '2020-09-17', '2020-09-17', '2020-09-17', 27, 85, 129, '2020-12-13', 47, 2, NULL, 1, 'La contratista finaliza colocacion de gabinete, se repara vereda e instala CMP de 2 puntos.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2604, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 45, '2020-09-17', '2020-09-17', '2020-09-17', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de conexiones a cañerías existentes y adecuación de servicios en caso 5.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 45, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2605, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 48, '2020-09-17', '2020-09-17', '2020-09-17', 27, 85, 125, NULL, 47, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZÓ CONEXIONADO DE CABLES ANODICOS EN LA BORNERA DEL GABINETE.\nDE IGUAL MANERA SE HIZO CONEXIONADO DE PAT, ELECTRODO DE REF, TOMA DE POTENCIAL Y CONDUCTOR CATODICO.\nDEBIDO A LOS FUERTES VIENTOS EN LA ZONA SE TRABAJO HASTA LAS 16 HS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 16, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 71, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2607, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 26, '2020-09-17', '2020-09-17', '2020-09-17', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2608, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 27, '2020-09-18', '2020-09-18', '2020-09-18', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2609, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 20, '2020-09-17', '2020-09-17', '2020-09-17', 27, 85, 130, '2021-02-10', 21, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de cámara de segundo pozo y cableado de interconexión entre ambas cámaras. \nSe identificaron y conectaron conductores en borneras dentro de gabinete. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 40, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2610, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 46, '2020-09-18', '2020-09-18', '2020-09-18', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de apertura de pozos destinados a la interconexión con la cañería existente y posterior habilitación de la instalada, que serán realizados por personal de la Distribuidora el día lunes, por lo que todas las excavaciones quedarán protegidas por coberturas de suficiente estabilidad y resistencia para evitar la caída de personas, además de la correspondiente señalización y cartelería en caso 2 y 4. \nSe realiza nuevamente prueba de hermeticidad final en caso 4 con resultado satisfactorio.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 40, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2611, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 27, '2020-09-18', '2020-09-18', '2020-09-18', 27, 85, 129, '2020-10-31', 47, 2, NULL, 1, 'La contratista instala el rectificador, realiza tareas de limpieza y terminacion en  base gabinete y CMP. ', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2612, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 49, '2020-09-18', '2020-09-18', '2020-09-18', 27, 85, 125, NULL, 47, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZÓ TERMINACIÓN DE VENTILACIÓN CON SU BASE AL IGUAL QUE LA CÁMARA\nDE INSPECCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA. SE PINTO LAS CÁMARAS, BASE DE GABINETE.\nSE REALIZO PRUEBA PRELIMINAR CON ENERGÍA EN EL RECTIFICADOR.\nSE COLOCA FUSILERA Y SE CONECTA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA. \nFALTA EL MEDIDOR DE ENERGÍA QUE DEBE COLOCAR LA EMPRESA DE ENERGÍA PARA PODER HABILITAR EN FORMA DEFINITIVA LA INSTALACIÓN.\nSE ACORDARA UN DIA DE LA PROX SEMANA CON PERSONAL DE LA U.N. COM RIV PARA LA HABILITACIÓN.\nSE COLOCO LA VENTILACIÓN EN LA TAPA DEL CAÑO CAMISA.\nSE REALIZA MEDICIONES DE DRENAJE DE CORRIENTE DE LOS ANODOS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Bueno', 27, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2613, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 21, '2020-09-18', '2020-09-18', '2020-09-18', 27, 85, 130, '2021-02-10', 22, 2, NULL, 1, 'Se realizó cegado de segundo pozo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 40, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2614, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 28, '2020-09-19', '2020-09-19', '2020-09-19', 27, 85, 129, '2020-10-31', 47, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia en la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2615, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 50, '2020-09-19', '2020-09-19', '2020-09-19', 27, 85, 125, NULL, 49, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE RETOMAN LOS TRABAJOS EN RUBRO 1, B° DON BOSCO.\nSE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA DESDE BOCA DE POZO A NUEVA UBICACIÓN DE GABINETE DE VEREDA.\nY EXCAVACIÓN PARA NUEVO GABINETE Y DEFENSA.\nSE COLOCA CONDUCTOR EN EL INTERIOR, SE COLOCA SEÑALIZACION Y SE REALIZA LA TAPADA.\nSE REALIZA RETIRO DE GABINETE Y DEFENSA EXISTENTE Y SE ACONDICIONA LA ZONA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 13, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 28, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2616, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 47, '2020-09-19', '2020-09-19', '2020-09-19', 27, 80, 128, '2020-11-23', 85, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Bueno', 50, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2617, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 48, '2020-09-21', '2020-09-21', '2020-09-21', 27, 80, 128, '2020-11-23', 86, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de conexiones a cañerías existentes y cortes y taponamiento sobre cañerías existentes en caso 2. Se finaliza 2da prueba de Hermeticidad final con resultado satisfactorio en Caso 4 por una objeción por parte del personal de Redes de la Unidad de Negocio. Se realiza apertura de pozos para los trabajos de habilitación y desafectación en caso 3.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2618, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 29, '2020-09-21', '2020-09-21', '2020-09-21', 27, 85, 129, '2020-10-31', 47, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia tareas, en locacion de Avda. España 851, se posiciona perforadora.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2619, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 51, '2020-09-21', '2020-09-21', '2020-09-21', 27, 85, 125, NULL, 49, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA CATEO MANUAL DE GASODUCTO A INTERVENIR.\nSE COLOCA BASE EN SU NUEVA POSICION Y POSTERIORMENTE SE COLOCA EL NUEVO GABINETE.\nSE COLOCA CAJA DE PASO EN PROXIMIDADES DEL NUEVO DISPERSOR.\nSE LLEVA A OBRA EL NUEVO EQUIPO RECTIFICADOR PARA SER COLOCADO MAÑANA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2620, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 78, '2020-09-21', '2020-09-21', '2020-09-21', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2621, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 49, '2020-09-22', '2020-09-22', '2020-09-22', 27, 80, 128, '2020-11-23', 86, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza apertura de pozos para habilitación y desafectación en casos 3 y 5.\nUnidad de Negocio Mar del Plata re programa las tareas para los días 23/al al 25/9.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2622, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 79, '2020-09-22', '2020-09-22', '2020-09-22', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, '1. Se realizaron mediciones puesta tierra; A. Con respecto al pilar de luz y B. Con respecto a las 4 cámaras con la jabalinas. ', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2623, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 28, '2020-09-21', '2020-09-21', '2020-09-21', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'Sin Actividades ', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', '', NULL, 0),
(2624, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 29, '2020-09-22', '2020-09-22', '2020-09-22', 27, 85, 126, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', NULL, NULL, 0),
(2625, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 22, '2020-09-21', '2020-09-21', '2020-09-21', 27, 85, 130, '2021-02-10', 22, 2, NULL, 1, 'Se inician tareas en locación de Honduras y Av.del LIbertador en la ciudad de Centenario.\nSe ubican equipos y se alcanza una profundidad de perforación de 10m en 8\"1/2.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2626, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 52, '2020-09-22', '2020-09-22', '2020-09-22', 27, 85, 125, NULL, 50, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE REALIZA COLOCACIÓN DE CÁMARA EN BOCA DE POZO DEL NUEVO DISPERSOR.\nSE COLOCA TAPA Y VENTILACIÓN DE TAPA DEL ENCAMISADO DEL DISPERSOR. SE EXTIENDE LA VENTILACIÓN DEL DISPERSOR\nA CERCANÍAS DE LA NUEVA CAJA DE PASO\nSE REALIZA PASAJE DE CABLES ANÓDICOS A LA CAJA DE PASO.\nSE COLOCA NUEVO EQUIPO RECTIFICADOR DENTRO DEL NUEVO GABINETE.\nSE COLOCA CAÑO GALVANIZADO EN POSTE DONDE ESTA PREVISTO LA BAJADA DE LA LINEA ELÉCTRICA CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 27, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2627, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 30, '2020-09-22', '2020-09-22', '2020-09-22', 27, 85, 129, '2020-10-31', 52, 2, NULL, 1, 'La contrastita inicia retiro de gabinete, realiza cegado de pozo profundo, se continua con perforacion para rectificador profundo.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2629, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 23, '2020-09-22', '2020-09-22', '2020-09-22', 27, 85, 130, '2021-02-10', 22, 2, NULL, 1, 'Se realizó repaso de pozo en diámetro 12\"1/2 y se encamiso y cemento el mismo.\nSe colocaron cañeros para acometida a gabinete y se continuó tareas para removerlo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2630, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 50, '2020-09-23', '2020-09-23', '2020-09-23', 27, 80, 128, '2020-11-23', 86, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de cortes y taponamiento sobre cañerías existentes. Se procede a cambiar 2 reguladores en dichos caso debido a que uno tenía perdida por el diafragma y el otro se había trabado.\n', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2631, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 31, '2020-09-23', '2020-09-23', '2020-09-23', 27, 85, 129, '2020-10-31', 54, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con la perforacion de dispersores verticales, realiza  colocacion de CMP de 2 puntos.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2632, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 53, '2020-09-23', '2020-09-23', '2020-09-23', 27, 85, 125, NULL, 51, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA CONEXIONADO DE CABLES ANÓDICOS EN BORNERA DE CAJA DE PASO.\nSE REALIZA MEDICION DE DRENAJE DE CORRIENTE. \nSE COLOCA JABALINA DE PAT EN INMEDIACIONES DE NUEVO GABINETE DE VEREDA.\nSE REALIZA HORMIGONADO DE BASE DE CAJA DE PASO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2633, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 80, '2020-09-23', '2020-09-23', '2020-09-23', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2634, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 81, '2020-09-24', '2020-09-24', '2020-09-24', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2635, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 24, '2020-09-23', '2020-09-23', '2020-09-23', 27, 85, 130, '2021-02-10', 23, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.															\nSe continúa trabajando sobre base de gabinete para su modificación.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', '', NULL, 0),
(2638, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 54, '2020-09-24', '2020-09-24', '2020-09-24', 27, 85, 125, NULL, 52, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA ROTURA DE VEREDA PARA DESCUBRIR EL GASODUCTO A INTERVENIR.\nCON APOYO DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA, SE REALIZA MEDICIÓN DE ESPESORES DEL DUCTO.\nLUEGO SE REALIZA SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA, SE COLOCAN PARCHE TERMOCAP Y LUEGO SE TAPA.\nSE REALIZA CONEXIONADO EN RECTIFICADOR DE LOS CONDUCTORES CATÓDICO, ELECTRODO DE REF, TOMA DE POTENCIAL, ANÓDICO Y PAT.\nSE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL RECTIFICADOR CON ENERGÍA. SE TOMAN MEDICIONES CON INSTRUMENTOS PORTÁTIL Y SE MIDE DRENAJE DE CORRIENTE CON RECTIFICADOR ENERGIZADO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2639, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 32, '2020-09-24', '2020-09-24', '2020-09-24', 27, 85, 129, '2020-10-31', 56, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza 1 pozo del dispersor vertical, se bajan anodos y tubos de venteo, se coloca coque.Se posiciona para el segundo pozo. Se finaliza con el cegado de los pozos, se finaliza colocacion de CMP de 2 puntos con recomposicion de dichas veredas en conjunto con la remocion de gabinete.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2640, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 51, '2020-09-24', '2020-09-24', '2020-09-24', 27, 80, 128, '2020-11-23', 88, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan trabajos de conexiones a cañerías existentes, cortes y taponamiento sobre cañerías existentes en los casos 3 y 4. Por error de Unidad de Negocio se realizará la semana que viene tareas faltantes de desafectación en caso 4. Se recibe Nota de Pedido N°15.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2641, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 30, '2020-09-24', '2020-09-24', '2020-09-24', 27, 85, 132, '2020-11-18', 10, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se hizo el traslado de equipos,y el emplazamiento del obrador.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2642, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 25, '2020-09-24', '2020-09-24', '2020-09-24', 27, 85, 130, '2021-02-10', 23, 2, NULL, 1, 'Se realizó encamisado y cementado de pozo en 12\"1/2 a una profundidad de 20m.\nSe realizan tareas varias de zanjeo, colocación de cañeros y pasaje de conductores.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2643, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 33, '2020-09-25', '2020-09-25', '2020-09-25', 27, 85, 129, '2020-10-31', 60, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con la 2da perforacion para dispersor vertical sobre Avda España, continua con la remocion del gabinete y recomposicion de veredas.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2644, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 55, '2020-09-25', '2020-09-25', '2020-09-25', 27, 85, 125, NULL, 53, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA REPARACIÓN DE VEREDA CON HORMIGÓN, PINTADO DE PROTECCIÓN DE GABINETE DE KM 8.\nEN ERP CORDÓN FORESTAL SE REALIZA CONEXIONADO EN EQUIPO RECTIFICADOR DE LOS CONDUCTORES CATODICO, ELECTRODO DE REF, TOMA DE POTENCIAL, ANODICO Y PAT.\nSE REALIZA MEDICIÓN DE DRENAJE DE CORRIENTE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2645, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 26, '2020-09-25', '2020-09-25', '2020-09-25', 27, 85, 130, '2021-02-10', 23, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.\nSe realizó cegado de pozo profundo y se colocó nuevo gabinete.														\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2646, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 82, '2020-09-25', '2020-09-25', '2020-09-25', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', '', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2647, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 34, '2020-09-26', '2020-09-26', '2020-09-26', 27, 85, 129, '2020-10-31', 60, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2648, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 56, '2020-09-26', '2020-09-26', '2020-09-26', 27, 85, 125, NULL, 53, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA TERMINACION DE VENTEO DE POZO EN CERCANIAS DEL GABINETE Y HORMIGONADO DEL SOPORTE DEL MISMO. SE COLOCA VENTEO DE TAPA DEL CAÑO CAMISA.\nSE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO RECTIFICADOR, LA CUAL ES APTA. SE REALIZAN MEDICIONES CON INSTRUMENTO PORTATIL.\nSE REALIZA MEDICION DE DRENAJE DE CORRIENTE CON EQUIPO ENERGIZADO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 12, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2649, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 52, '2020-09-26', '2020-09-26', '2020-09-26', 27, 80, 128, '2020-11-23', 88, 2, NULL, 1, 'Este parte pertenece al día Viernes 25/9 ya que no pudo ser enviado el mencionado día por problemas de conexión.\nEn el día de la fecha la contratista no se presenta en zona de obra. \nSe espera realizar apertura de pozos, en caso 1, el día Lunes 28/9 para realizar trabajos de conexiones a cañerías existentes, cortes y taponamiento sobre cañerías existentes al día siguiente, según lo solicitado a Unidad de Negocio.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2651, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 35, '2020-09-28', '2020-09-28', '2020-09-28', 27, 85, 129, '2020-10-31', 65, 2, NULL, 1, 'La contratista finaliza las perforaciones verticales, para dispersor, se realiza colocacion de anodos, tubos de venteo y coque en locacion avda España. La maquina perforadora se posiciona en locacion de  parque industrial.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2652, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 31, '2020-09-28', '2020-09-28', '2020-09-28', 27, 85, 132, '2020-11-18', 16, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizó descenso de ánodos e inyección de coque en el primer pozo de la ubicación Passo 1510 en Tres Arroyos.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2653, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 57, '2020-09-28', '2020-09-28', '2020-09-28', 27, 85, 125, NULL, 53, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZA REUNIÓN DE LANZAMIENTO DE OBRA, EN FORMA VIRTUAL, CON PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA DE LA UG TRELEW, PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y CON SEBASTIÁN RIVERO.\nLUEGO ESTA INSPECCIÓN SE TRASLADA A LA CIUDAD DE TRELEW DONDE PERMANECERÁ EN CUARENTENA.\nSIN ACTIVIDAD POR PARTE DE LA CONTRATISTA YA QUE VIAJA A LA ZONA DE LOS TRABAJOS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 10, 'Bueno', 'Bueno', 27, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2655, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 53, '2020-09-28', '2020-09-28', '2020-09-28', 27, 80, 128, '2020-11-23', 88, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realiza trabajos de reacondicionamiento del terreno en caso 3. Así mismo labra la apertura de pozos en caso 5 para cortes y taponamiento sobre cañerías existentes, prueba Neumática de hermeticidad final.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2656, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 27, '2020-09-28', '2020-09-28', '2020-09-28', 27, 85, 130, '2021-02-10', 24, 2, NULL, 1, 'Se instalaron cámaras, repararon veredas parcialmente y se conexionó conductores a gabinete.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2658, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 54, '2020-09-29', '2020-09-29', '2020-09-29', 27, 80, 128, '2020-11-23', 90, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de conexiones a cañerías existentes, cortes y taponamiento sobre cañerías existentes en caso 1. También se re acondiciona el terreno.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2659, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 58, '2020-09-29', '2020-09-29', '2020-09-29', 27, 85, 125, NULL, 53, 2, NULL, 1, 'SIN ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA EN LA OBRA.\nA LA ESPERA DEL EQUIPO PERFORADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2660, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 36, '2020-09-29', '2020-09-29', '2020-09-29', 27, 85, 129, '2020-10-31', 71, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con la perforacion en parque industrial, se realiza cambio a dispersor tipo F, se bajan anodos, venteo y coque en el pozo N1, queda el 2do perforado en su totalidad. Se inicia tareas de colocacion de camaras en locacion sobre Avda España 851', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 7, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2661, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 83, '2020-09-28', '2020-09-28', '2020-09-28', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 37, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2662, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 84, '2020-09-29', '2020-09-29', '2020-09-29', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2664, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 32, '2020-09-30', '2020-09-30', '2020-09-30', 27, 85, 132, '2020-11-18', 17, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se inicio el segundo pozo perforando 12 mts.Se iniciaron las excavaciones del zanjeo en direccion al equipo rectificador.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Malo', NULL, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2665, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 1, '2020-09-29', '2020-09-29', '2020-09-29', 27, 83, 126, '2020-11-20', 6, 2, '2020-09-29 09:32:56', 1, 'En el día se la fecha se realizó parte de la picada del hormigón y aserrado del mismo ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 3, 1),
(2666, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 28, '2020-09-29', '2020-09-29', '2020-09-29', 27, 85, 130, '2021-02-10', 24, 2, NULL, 1, 'En locación de Honduras y Av. Del Libertador de la ciudad de Centenario, se dió terminación a veredas y se puso en marcha equipo rectificador.\nEn locación de José Rosa y Sierra Grande de Neuquén se realizaron tareas de acondicionamiento y encofrado de cámara en vereda.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2668, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 37, '2020-09-30', '2020-09-30', '2020-09-30', 27, 85, 129, '2020-10-31', 85, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con perforacion en parque industrial, se finaliza la perforacion del 3er pozo, quedando listo para realizar la bajada de anodos, continua con tarea de rotura y colocacion de gabinete en Avda España 851.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 7, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2669, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 59, '2020-09-30', '2020-09-30', '2020-09-30', 27, 85, 125, NULL, 53, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE HOY ARRIBA A LA LOCACION EL EQUIPO PERFORADOR.SE POSICIONA EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL POZO DISPERSOR. SE GESTIONA LA PROVISIÓN DE AGUA Y BATEAS EN LA CIUDAD.\nSE COMIENZA CON LA DESAFECTACION DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE. CATEO MANUAL EN ZONA DE CAÑERÍA QUE LLEGA A LA ERP EN GABINETE Y ALIMENTACIÓN A TERMOGENERADOR.\nSE DESCONECTAN LOS CABLES ANODICOS EXISTENTES DE LA CAJA DE PASO Y SE DESCUBREN BASES DEL ALAMBRADO EXISTENTE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 10, 17, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2670, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 55, '2020-09-30', '2020-09-30', '2020-09-30', 27, 80, 128, '2020-11-23', 94, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se recibe conformidad Entes y/o Frentistas en casos 2, 3 y 4. Así mismo se realizan tareas de cortes y taponamiento sobre cañerías existentes en caso 4.\nSe trabaja hasta las 14 hs debido a lluvia y tormenta eléctrica.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 14, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2671, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 29, '2020-09-30', '2020-09-30', '2020-09-30', 27, 85, 130, '2021-02-10', 25, 2, NULL, 1, 'Se realizó construcción de cámara en vereda según requerimiento de municipio de Neuquén.\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 40, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2672, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 2, '2020-09-30', '2020-09-30', '2020-09-30', 27, 83, 126, '2020-11-20', 6, 2, NULL, 1, 'La maquina Retroexcavadora solo es utilizada para el movimiento de los escombros sueltos producto de la picada, no se realizan excavaciones con la misma.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2673, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 3, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 83, 126, '2020-11-20', 7, 2, NULL, 1, 'Continúan los trabajos de demolición del pavimento de hormigón', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', '', NULL, 0),
(2674, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 33, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 85, 132, '2020-11-18', 19, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se completaron 20 mts del segundo pozo profundo y se encamiso y se inyecto cemento.Se continuo con la tarea de zanjeo para caños de venteo y conductores al equipo rectificador.\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2675, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 38, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 85, 129, '2020-10-31', 88, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza la bajada de tubos de venteo, anodos y coque el 3er pozo de la locacion en el parque industrial, finaliza la colocacion de gambinete y continua con tareas rotura y en Avda España 851.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2676, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 60, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 85, 125, NULL, 54, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON DESARMADO DE INSTALACIONES EXISTENTES.\nSE DEJA TERMOGENERADOR EN CERCANÍAS DEL NUEVO POZO DISPERSOR. SE DESVINCULA DE CAÑERIA DE ALIMENTACIÓN A ERP EN GABINETE.\nSE RETIRA CÁMARA DE BOCA DE POZO DISPERSOR EXISTENTE, ALAMBRADO PERIMETRAL.\nNO SE COMIENZA PERFORACIÓN DEBIDO A QUE AUN ESTÁN GESTIONANDO LA PROVISIÓN DE AGUA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 15, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', '', NULL, 0),
(2677, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 56, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 80, 128, '2020-11-23', 94, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizan tareas de reparación contrapiso, vereda y pavimento en Caso 5', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2679, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca - COPIA', 1, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 85, 133, '2020-11-21', 0, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, se continuó con la perforación del dispersor llegando a los 50 mts de profundidad, por la mañana personal de la contratista BAHISA SRL, retiró desde la UN los anodos para la obra de calle San Luis 2 de la localidad de Punta Alta, también se dejó acopiado bolsas de coque y camaras  premoldeadas de hormigon con su respectiva tapas. Luego de finalizar con las tareas se dejo la obra vallada y con señalización luminica intermitente. ', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 27, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2680, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 4, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 83, 126, '2020-11-20', 8, 2, NULL, 1, 'En el día se encontró con un bloque de hormigón sobre la traza, excedente del llenado del canal y se comenzó con la rotura del mismo. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2681, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 30, '2020-10-01', '2020-10-01', '2020-10-01', 27, 85, 130, '2021-02-10', 25, 2, NULL, 1, 'Se realizó construcción de segunda cámara en vereda.\nSe cateo manualmente vereda de calle Bahía Blanca 1.200 para detectar ubicación de pozo a cegar y se cegó el mismo.\nSe iniciaron tareas para remoción de gabinete.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2686, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 31, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 85, 130, '2021-02-10', 25, 2, NULL, 1, 'En la fecha se asistió a la locación de Bahía Blanca a 1.220, como no cesó el mal clima al cabo de 2 hs se decidió desmovilizar sin que se pueda llegar a realizar ninguna tarea.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 45, 1, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2687, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 39, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 85, 129, '2020-10-31', 88, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de rotura y reparacion en Avda. España 851.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2688, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 61, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 85, 125, NULL, 55, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE COMIENZA CON PERFORACIÓN POZO DISPERSOR. LONGITUD PERFORADA 12 MTS\nSE CONTINUA CON DESARMADO DE INSTALACIONES EXISTENTES.SE RETIRAN LOS POSTES DEL CERCO, CÁMARA DEL POZO EXISTENTE.\nSE LLEVA A OBRA CAÑOS PVC Y CEMENTO PARA ENCAMISADO', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2689, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca - COPIA', 2, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 85, 133, '2020-11-21', 1, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, se realizó el lavado del dispersor, se colocó caños de venteos conjuntamente con los 10 anodos, luego se prosedío a la colocación de coque calcinado de petroleo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 34, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2690, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 34, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 85, 132, '2020-11-18', 22, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se completo el segundo pozo llegando a los 50 mts,se le colocaron los electrodos los caños de venteo  y el coque calcinado.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2691, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 57, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 80, 128, '2020-11-23', 97, 2, NULL, 1, 'EN el día de la fecha se realizan tareas de adecuación de servicios, reparación contrapiso, vereda y pavimento, conformidad Entes y/o frentistas en caso 5.\nSe aguarda la entrega de documentación conforme a obra para su corrección.\n', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 16, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2692, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 58, '2020-10-03', '2020-10-03', '2020-10-03', 27, 80, 128, '2020-11-23', 97, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2693, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 40, '2020-10-03', '2020-10-03', '2020-10-03', 27, 85, 129, '2020-10-31', 88, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2694, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 85, '2020-10-02', '2020-10-02', '2020-10-02', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad. Habilitación y puesta en marcha el día LUNES 05/10/2020.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 10, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2695, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 86, '2020-10-03', '2020-10-03', '2020-10-03', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Sin actividad. Habilitación y Puesta en Marcha, el día LUNES 05/10/2020', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 10, 'Lluvia/Nieve', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2696, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 35, '2020-10-03', '2020-10-03', '2020-10-03', 27, 85, 132, '2020-11-18', 22, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron trabajos de encofrado y sanjeo.Tambien se retiro el equipo de perforacion.\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 16, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2697, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca - COPIA', 3, '2020-10-03', '2020-10-03', '2020-10-03', 27, 85, 133, '2020-11-21', 1, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista realizo barrido con radio detection presento camara de hormigon, tambien comenzaron con el segundo pozo del dipersor donde colocaron caño camisa de 10\" y el mismo fue cementado, al finalizar con las tareas el sector de la obra quedo vallado y valizado.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2698, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 62, '2020-10-03', '2020-10-03', '2020-10-03', 27, 85, 125, NULL, 56, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN POZO DISPERSOR. SE TERMINA DE PASAR TREPANO 8.3/4 Y SE COMIENZA CON TREPANO 12.1/4. LONGITUD PERFORADA 18 MTS\nSE LLEVA A OBRA CAÑOS PARA LA VENTILACIÓN DOBLE ALL VENT Y EL COQUE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2699, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 5, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 83, 126, '2020-11-20', 9, 2, NULL, 1, 'Se finalizó la excavación del pozo n°1, que presentó una losa de hormigón de 2.5m de profundidad.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2700, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 41, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 85, 129, '2020-10-31', 88, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tareas de terminacion en la locacion de rondeau 310.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2701, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 63, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 85, 125, NULL, 56, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE TERMINA CON PERFORACIÓN POZO DISPERSOR CON TREPANO 12.1/4. LONGITUD PERFORADA 24 MTS\nSE REALIZA ENCAMISADO CON CAÑOS PVC Y POSTERIORMENTE SE REALIZA CEMENTADO. SE DEJARA FRAGUAR HASTA MAÑANA, DONDE SE RETOMARAN LOS TRABAJOS DE PERFORACION.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 13, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2702, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 36, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 85, 132, '2020-11-18', 22, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se terminaron los sanjeos de conductores y venteos tambien se retiraron los encofrados de las piletas de inspeccion.se hizo la reconposicion de terreno.se dejo funcionando y calibrado el equipo rectificador.\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 12, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2703, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca - COPIA', 4, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 85, 133, '2020-11-21', 76, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, comenzaron lavando el pozo luego continuaron con la perforación llegando a la profundidad del dispersor de 50 mts, se colocaron los venteos, anodos y coque calcinado de petroleo, el lugar quedó vallado y valizado con luces intermitentes.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2704, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 59, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se finaliza las entregas de conformidad Entes y/o frentistas en caso 5.\nSe aguarda a la entrega, por parte de la contratista, documentación conforme a cobra y documentación final de obra.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 12, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2705, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 32, '2020-10-05', '2020-10-05', '2020-10-05', 27, 85, 130, '2021-02-10', 25, 2, NULL, 1, 'Se iniciaron tareas en locación, realizándose cateo manual en ubicación tentativa de pozo. \nSe perforaron 20m en 8\"1/2.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 30, NULL, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2706, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 42, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 85, 129, '2020-10-31', 89, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza soldadura cuproaluminotermica, se toman espesores sobre el caño, y se coloca el correspondiente recubrimiento. Queda instalado electrodo de referencia.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 3, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2707, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 37, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 85, 132, '2020-11-18', 22, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se hizo el traslado del obrador a la locacion de calle guemes 520 y se realizaron trabajos de cateos.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2708, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 64, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 85, 125, NULL, 56, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN DEL NUEVO POZO DISPERSOR LUEGO DE DEJAR FRAGUAR EL CEMENTADO DEL ENCAMISADO QUE SE REALIZO AYER.\nLONGITUD PERFORADO ACUMULADO 42 MTS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 13, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2709, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 60, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista entrega en formato digital planos conforme a obra de los casos 1 y 2 para su corrección.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2710, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca - COPIA', 5, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 85, 133, '2020-11-21', 76, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista Bhaisa SRL, comenzo xon el zanjeo en vereda para la colocacion de Venteos, cables y camaras, ambas quedaron niveladas.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2711, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 87, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, 'Se realizo habilitación con gas a cañeria de acero.', NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, 8, 12, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2712, 551, 'Redes Comahue - Refuerzo de Red Cutral Có', 88, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 80, 123, NULL, 97, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Dario Gonzalez', NULL, NULL, '2019-06-13', 1, 175, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', NULL, NULL, 0),
(2713, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 61, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'La contratista entrega en forma digital planos conforme a obra de los casos 1 y 2 para su corrección previo a la impresión.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2714, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 33, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 85, 130, '2021-02-10', 25, 2, NULL, 1, 'Se realizó encamisado y cementado de pozo en 12\"1/2.\nAdecuación de base y acometida de gabinete existente.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, NULL, 'Bueno', 'Bueno', 35, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2715, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 43, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 85, 129, '2020-10-31', 90, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza la colocacion del rectificador, continua con tareas varias en la locacion de Avda España 851.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2716, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 65, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 85, 125, NULL, 60, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACION DEL NUEVO POZO DISPERSOR.\nLONGITUD PERFORADO ACOMULADO 84 MTS.\nMAÑANA SE TERMINA PERFORACION Y SE COMENZARA CON BAJADAS DE ANODOS Y VENTILACION DOBLE E INYECCION DE COQUE.\nSE TRAE A OBRA LOS 20 ANODOS SE PREPARA LA VENTILACION DOBLE Y SE ACOPLAN LOS TUBOS ALL VENT PARA SU MONTAJE EN EL POZO', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 29, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2717, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca - COPIA', 6, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 85, 133, '2020-11-21', 76, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista comenzo con las tareas de nivelacion de camara, tambien se amuró CMP, con mojon y venteo, se acerro hasta la mitad de calzada la avenida Jujuy, se zanjeo, se colocó cañero de 2 pulg.  fue tapara y compactada con suelo de cemento.\nTambien se realizó en la locación de la Base Naval (area canchas de tenis) la deteccion con RD. de interferencias para luego posicionar el camion con perforadora y comenzar con la misma.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2718, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 6, '2020-10-06', '2020-10-06', '2020-10-06', 27, 83, 126, '2020-11-20', 9, 2, NULL, 1, 'En el día de hoy, al finalizar las tareas y retirarse esta inspección y sin consentimiento, la contratista con su personal realizaron operaciones de excavación con la retroexcavadora y dañaron un caño de abastecimiento de agua potable de Absa. Posteriormente a realizar los reclamos pertinentes en la empresa ABSA, la misma informa que la reparación se va a llevar a cabo el día 07/10/20. (foto 3)', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Regular', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Malo', NULL, 0),
(2719, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 7, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 83, 126, '2020-11-20', 9, 2, NULL, 1, 'En la zona de obra continua trabajando la gente de Absa para reparar los daños provocados en la cañería de agua, con fecha estimada de finalización (según empleados de Absa) para el día 08/10/20. En la fecha no se realizaron otro tipo de actividades, siendo que el personal de la contratista estuvo a disposición para colaborar con las reparaciones.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 7, 18, 'Bueno', 'Malo', 14, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Malo', NULL, 0),
(2720, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 34, '2020-10-07', '2020-10-07', '2020-10-07', 27, 85, 130, '2021-02-10', 26, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó profundidad de 50m y se instaló dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Nublado', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2722, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 1, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Se realizo reunión previa a inicio de obra. 2. Se realizaron cateos manuales para detección de cañerias en servicio. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 38, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2723, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 7, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 85, 133, '2020-11-21', 76, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, en la locación ubicada sobre la Base Naval (canchas de Tenis) personal de la subcontratista continuo con el la perforación lleegando a los 21 mts de profundidad, se lavo el dipersor, se coloco caño camisa de 10 pulg. y se cementó con acelerante de fragüe.\nEn la locación de calle San Luis 2, se continuó con el aserrado de la mitad de calzada, se realizo zanjeo, se colocó cañero de 2 pulg, se instalo cable de 25 mm², se realizo pretapada, colocación de malla de advertencia y tapada final,. sobre la vereda se realizo zanjeo, la colocación del cable, se realizó pretapada colocación de malla de advertencia y tapada final.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 24, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2724, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 44, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 85, 129, '2020-10-31', 90, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza movimiento de  embudos de la cañeria de humectacion, en dispersor superficial de Chillar.Se consensua en presencia de la coop. electrica , personal de Camuzzi Olavarria y la contratista la reforma de la ubicacion de la alimentacion electrica.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2725, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 8, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 83, 126, '2020-11-20', 10, 2, NULL, 1, 'Luego de finalizada las reparaciones sobre el caño dañado de ABSA, finalizaron la demolición del hormigón que estaba sobre la traza del proyecto y se hormigonó el codo del caño de agua para darle estanqueidad. Se adjuntan fotografias del trabajo realizado por ABSA y por la contratista.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 7, 18, 'Bueno', 'Regular', 18, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2726, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 66, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 85, 125, NULL, 65, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE FINALIZA PERFORACIÓN DEL NUEVO POZO DISPERSOR.\nLONGITUD PERFORADO ACOMULADO 100 MTS.\nSE REALIZA MEDICIÓN DE DRENAJE DE CORRIENTE, SE COMIENZA CON BAJADAS DE ÁNODOS Y VENTILACIÓN DOBLE\nY POR ULTIMO SE REALIZA INYECCIÓN DE COQUE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2727, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 38, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 85, 132, '2020-11-18', 24, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 20 mts y se colocola camisa y se inyecto cemento.Se realizaron trabajos para el cegado de pozo.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Malo', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2728, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 35, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 85, 130, '2021-02-10', 26, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó una profundidad de 20m y se realizó encamisado y cementado de pozo en 12\"1/2.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 42, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2730, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 62, '2020-10-08', '2020-10-08', '2020-10-08', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se recibe en formato digital plano conforme a obra de caso 5 para su corrección previo a ser impreso.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2731, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 9, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 83, 126, '2020-11-20', 10, 2, NULL, 1, 'Se coloco una barrera de contención sobre la reparación de la cañería de ABSA y se realizo una media tapada del mismo.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Regular', 19, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Regular', NULL, 0),
(2732, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 8, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 85, 133, '2020-11-21', 76, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, se continuó con la perforación en la locación de la Base Naval (canchas de Tenis) se llegó a los 50 mts de profundidad se lavo el pozo, se colocarón los venteos, conjuntamente con los anodos y el coque calcinado de petroleo, se realizo testeo de los anodos en agua.\nEn la locacion de calle San Luis 2 se realizo la reparación de vereda y el cegado del pozo profundo, se retiro la mayor cantidad de cables del mismo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2733, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 2, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Se continúan cateos para cañerías en servicios. 2. Colocación de estacas para trazar linea de zanjeo.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, NULL, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2734, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 67, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 85, 125, NULL, 66, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ANODOS COLOCADOS EN EL POZO EL CUAL ES ACEPTABLE.\nEL EQUIPO DE PERFORACIÓN SE RETIRA DE LA ZONA Y SE TRASLADA A LA LOCACIÓN DE RAWSON PARA COMENZAR MAÑANA CON LA PERFORACION DEL NUEVO POZO.\nSE REALIZA EL CEMENTADO DEL POZO DISPERSOR EXISTENTE.\nSE RETIRA DE LA ZONA DE OBRA EL TERMOGENERADOR EL CUAL QUEDARA EN CUSTODIA DE OMNITRONIC.\nSE EMITE OS N°8, AUTORIZANDO TRABAJOS LOS DIAS SOLICITADOS EN EL PE N° 13.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2735, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 45, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 85, 129, '2020-10-31', 98, 2, NULL, 1, 'La contratista finaliza la rotura y reparacion en locacion de Avda España 851. Inicia tareas de zanjeo en parque industrial en dispersor vertical.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 1, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2736, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 46, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 85, 129, '2020-10-31', 98, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2737, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 36, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 85, 130, '2021-02-10', 37, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó profundidad de 50m y se instaló dispersor, tubos de\nventeo y vertido de coque calcinado.\nSe adecuó acometida a gabinete y se realizó zanja para instalar la primer cámara.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2738, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 39, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 85, 132, '2020-11-18', 28, 2, NULL, 1, 'El día viernes 09/10 se finalizó el primer pozo de 50 metros, con bajada de ánodos, inyección de coque calcinado de petróleo y tubos de venteo.\nDía sábado 10/10 sin actividad.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2739, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 3, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Traza de la linea de zanjeo en calle Chile con Independencia.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 19, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2740, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 63, '2020-10-09', '2020-10-09', '2020-10-09', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se hace recepción de las siguientes actas: Venteo de cañería, intertizado de cañería, llenado y abandono de cañería.\nSe espera para la semana que viene que la contratista entregue documentación conforme a obra y documentación final de obra.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2741, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 68, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 85, 125, NULL, 67, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE COMIENZA CON PERFORACION DEL NUEVO POZO EN LOCACION RAWSON, EN LA NUEVA  UBICACION DADA POR EL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA EL DIA DE AYER.\nSE PERFORA 12 MTS. MAÑANA SE PREVEE LLEGAR A LOS 24 MTS PARA ENCAMISAR.\nEN LOCACION GTO CR-BS AS SE REALIZA EXCAVACION MANUAL PARA COLOCACION DE CAMARA EN BOCA DE POZO.\nSE REALIZA CATEO MANUAL Y POZO CABEZA DEL GASODUCTO A SER INTERVENIDO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Regular', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2742, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 64, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2743, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 37, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 85, 130, '2021-02-10', 37, 2, NULL, 1, 'Se instalaron cámaras de inspección de ambos pozos, cañeros para pasaje de conductores y conexionado a borneras y equipo en gabinete.\nSe realizó recomposición del terreno.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2744, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 69, '2020-10-11', '2020-10-11', '2020-10-11', 27, 85, 125, NULL, 67, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN DEL NUEVO POZO EN LOCACIÓN RAWSON.\nA LOS 20 MINUTOS DE COMENZADA LA PERFORACIÓN, SE DETIENE LA MISMA DEBIDO A QUE LA BOMBA SUFRE DESPERFECTO. EN EL ANÁLISIS FINAL SE DETECTA QUE HAY UNA OBSTRUCCIÓN EN LA REDUCCIÓN DEL VÁSTAGO GUÍA DEL EQUIPO QUE NO PERMITÍA QUE EL AGUA DE INYECCIÓN NO BAJE AL TREPANO.\nEL EQUIPO SOLO ROTO 20 MINUTOS, DURANTE TODO EL DEMÁS TIEMPO HASTA LAS 17:30 HS SE DEDICO A REVISAR Y REPARAR LA BOMBA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO EN BÚSQUEDA DE LA FALLA.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE OBSERVA QUE LOS CABLES DE LOS ÁNODOS INSTALADOS ESTÁN CORTADOS POR LO QUE SE DEDUCE QUE HAN SIDO ROBADOS. TAMBIÉN SE OBSERVA EL FALTANTE DE LAS TELAS METÁLICAS USADAS PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL.\nLA CONTRATISTA EMITE EL PE N° 14 DESCRIBIENDO ESTA SITUACIÓN.\nSE REALIZA DESMALEZADO Y REPLANTEO DE LA ZONA DONDE VA UBICADO EL CERCO PERIMETRAL DEL TERMOGENERADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2745, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 9, '2020-10-10', '2020-10-10', '2020-10-10', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el dia de la fecha, personal de la contratista, se posicionó al segundo dispersor de la  locación de la base naval (canchas de tenis), hasta llegar a la profundidad de 20 mts, luego se encamiso con caño de 10 pulg, y el mismo fue cementado con acelerante de fragüe.\nEn la locación de calle San Luis 2 se terminó  con las tareas de reparacion de veredas y se colocó contrapiso de limpieza en cruce de calle Av. Jujuy, para luego colocar asfalto.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', '', NULL, 0),
(2746, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 38, '2020-10-11', '2020-10-11', '2020-10-11', 27, 85, 130, '2021-02-10', 39, 2, NULL, 1, 'Se iniciaron tareas en Yac. Anticlinal entre progresivas 47 y 48 de gasoducto donde se encuentra el equipo.\nSe perforó en 8\"3/4 y luego en 12\"1/2, alcanzando 20m de profundidad, se encamisó y cementó el pozo.\nTambién se realizó zanjeo para retirar cañeros y conductores anteriores e instalar los nuevos. \nSe cegaron los dos pozos existentes.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2747, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 70, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 85, 125, NULL, 68, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON, NO HAY AVANCE EN PERFORACION, DEBIDO A FALLAS EN LA CAMISAS DE LA BOMBA.\nEN LOCACION GTO CR-BS AS SE REALIZA REPLANTEO DE LA ZONA DONDE VA UBICADO EL CERCO PERIMETRAL DEL TERMOGENERADOR. \nSE COMENZÓ CON LA EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS POSTES DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EXCAVACIÓN PARA LAS CMP.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2748, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 4, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Se realizaron excavaciones para zanjear. 2. Movimiento de suelo. 3. Bajada de cañeria y tapado. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2749, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 40, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 85, 132, '2020-11-18', 28, 2, NULL, 1, 'Sin actividad (feriado).', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2750, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 47, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 85, 129, '2020-10-31', 98, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2751, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 65, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'No se realizan actividades por feriado.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2752, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 66, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'Se aguarda a la entrega de documentación conforme a obra y final de obra. Se recibe Nota de Pedido N° 16.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2753, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 41, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 85, 132, '2020-11-18', 28, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se inició apertura del segundo pozo, llegando a una profundidad de 4 metros.se realizaron trabajos de sanjeo y del encofrado de la pileta de inspeccion.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2754, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 39, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 85, 130, '2021-02-10', 43, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó profundidad de 50m y se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.															\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2755, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 10, '2020-10-12', '2020-10-12', '2020-10-12', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'Sin Actividad. Feriado Nacional', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2756, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 11, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista continuo con la perforación de la locacion de la Base Naval (Canchas de Tenis) donde llego a los 50 mts de profundidad, luego se colocaron los venteos, anodos y por ultimo el coque calcinado de petroleo.\nEn la ubicación de calle San Luis 2, se colocaron los terminales de los anodos con su nomenclador dentro de la CMP.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2757, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 10, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 83, 126, '2020-11-20', 15, 2, NULL, 1, 'En la fecha se soldaron las costuras N°11 y 12  y se le realizaron los END. También se realizó la perforación del tunel bajo canal.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2758, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 5, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Zanjeo, fusionado y tapada en el cruce de calle Chile con Paraguay. 2. Replanteo de suelo en calle Chile.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2759, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 48, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 85, 129, '2020-10-31', 98, 2, NULL, 1, 'La contratista se posiciona, en la locacion del parque industrial, se finalizan tareas de reparacion de veredas en Avda. España 851.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2760, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 71, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 85, 125, NULL, 69, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON, NO SE REGISTRA AVANCE EN PERFORACIÓN, DEBIDO A QUE NO LOGRAN REPARAR LA BOMBA DEL EQUIPO.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS POSTES DEL ALAMBRADO PERIMETRAL', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2761, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 42, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 85, 132, '2020-11-18', 29, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego  a 15 mts aproximadamente de perforacion y se rompio la perforadora.Se realizaron trabajos de sanjeo cableado y desencofrado de piletas.\n ', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, '', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2762, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 49, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 85, 129, '2020-10-31', 99, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza  colocacion de camaras y venteos en locacion de Parque industrial, se inicia alimentacion electrica en Pk 50,897.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 6, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2763, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 11, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 83, 126, '2020-11-20', 23, 2, NULL, 1, 'En la fecha se realizo el pasaje del collarín, el pasaje de la cañería por el túnel, se arenaron y pintaron accesorios, se tomaron espesores y continuaron soldando piezas del prefabricado.\nEn forma paralela al caño en operación, y a unos escasos 10cm se encontró, se ubicó otro caño de acero, del cual se deja registro fotográfico y se envía un correo para darle tratamiento con la unidad.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2764, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 6, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Se realiza bajada, tapada y recomposición de suelo en 236.1 Mtrs. 2. Colocación de cuplas y codos electro fusionadas.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2765, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 40, '2020-10-13', '2020-10-13', '2020-10-13', 27, 85, 130, '2021-02-10', 45, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó profundidad de 20m en pozo número 2, se encamisó y cementó el mismo.\nSe realizó también instalación de cámara y cañeros para conductores de pozo número 1.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2766, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 72, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 85, 125, NULL, 70, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON, POR LA MAÑANA SE RECEPCIONAN LAS NUEVAS CAMISAS DE LA BOMBA. SE COLOCA Y SE PRUEBA EL FUNCIONAMIENTO. RECIÉN DESPUÉS DE LAS 15:00 hs SE HABILITA EN FORMA DEFINITIVA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PERFORADOR. SE INICIO PERFORACIÓN CON HERRAMIENTA 12\"\nLONGITUD PERFORADA 18 MTS.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE COMIENZA CON CATEO Y EXCAVACIÓN MANUAL EN CAÑERIA EXISTENTE DE ALIMENTACIÓN A ERP. SE DESCUBRE ZONA DONDE ESTA LA CONEXIÓN CON EL GASODUCTO\nSE EMITE OS N° 9 DANDO RESPUESTA AL PE N°14.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2767, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 12, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista en la locación de la Base Naval ( canchas de tenis) colocó las dos camaras premoldeadas de hormigón, se realizo apertura y tapada de zanja donde se colocaron los cables de los anodos y el venteo llegando hasta  el gabinete del rectificador.\n*En la locación de calle Roca esquina Irigoyen mediante la detección con RD y cateo de las interferencia, se continuo con el posicionamiento del camión perforador, quedando el lugar vallado y con calle Roca totalmente cortada, con autorización del municipio de Coronel Rosales por el lapso de una semana aproximadamente hasta la culminación de los dos pozos dispersores.\n* En la locación de Calle San Luis la contratista dejo el rectificador funcionando con 10A indicado por el área de protección catódica de la UN de B. Bca, hasta su equilibración final.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2768, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 67, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'Se recibe documentación conforme a obra para la entrega en Unidad de Negocio de los mismos. Se labra acta de recepción provisoria.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2769, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 68, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 80, 128, '2020-11-23', 98, 2, NULL, 1, 'Se aguarda a que la contratista entregue pendientes dentro de la documentación conforme a obra.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 9, 16, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Regular', NULL, 0),
(2774, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 12, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 83, 126, '2020-11-20', 26, 2, NULL, 1, 'En la fecha se realizaron soldaduras sobre el prefabricado, arenado de piezas, END y pintura. El caño relevado en la jornada anterior se descubrió por completo y el mismo esta desafectado, se deja registro fotografico..', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Regular', 19, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2775, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 43, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 85, 132, '2020-11-18', 30, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 20 mts del segundo pozo,se encamiso y se inyecto cemento.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Malo', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2776, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 13, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista realizo el primer pozo dispersor de la locación ubicada en calle Roca esquina Irigoyen, donde se llegó a los 20 mts de profundidad, colocando luego el caño camisa de 10\" de PVC y el mismo fue cementado.\n* En la locación de la Base Naval (Canchas de Tenis) se terminaron con la colocación del venteo, cables de ánodos los mismos fueron nomenclados y el rectificador quedo calibrado a 10A, solicitado por la UN de B Bca.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 24, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2777, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 41, '2020-10-14', '2020-10-14', '2020-10-14', 27, 85, 130, '2021-02-10', 48, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.															\nTambién se instaló nuevo mojón para conexionado de acometida a equipo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2778, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 50, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 85, 129, '2020-10-31', 100, 2, NULL, 1, 'La contratista finaliza tareas de   zanjeo y tapada , reemplaza gabinete se coloca electrodo de referencia en locacion de parque industrial.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 1, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2779, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 73, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 85, 125, NULL, 72, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON, SE CONTINUA CON PERFORACIÓN CON HERRAMIENTA 12.1/4\". LONG PERFORADA=24 MTS\nSE COMIENZA CON ENCAMISADO DE POZO CON CAÑOS PVC 10\" Y A CONTINUACIÓN SE REALIZA CEMENTADO DEL MISMO.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE POSTE PERIMETRALES Y AJUSTE DE BASES DE HORMIGON PARA LOS EQUIPOS.\nSE EMITE OS N° 10 DANDO RESPUESTA AL PE N°11 AUTORIZANDO LA EXTENCION DE JORNADA DEL EQUIPO PERFORADOR HASTA LAS 19 hs\nSE RECIBE PE N° 15 DONDE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EL DIA DOMINGO 18', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2780, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 7, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Bajada, tapada y replanteo de suelo de 102.90 Mtrs. 2. Electro fusión en codo de 90°.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2782, 555, 'Renovación Redes MPL - .', 69, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 80, 128, '2020-11-23', 103, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se entrega documentación de obra, conforme a obra y final de obra en Unidad de Negocio Mar del Plata junto a Certificado 3.', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-05-26', 1, 178, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2783, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 14, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista continuó con la perforación del dispersor llegando a los 50 mrs de profundidad, luego se colocó el centro con los anodos de carbono y seguidamente el coque de petróleo, el lugar continuará cortado la calle Roca hasta la semana próxima, el mismo se encuentra valládo y con cartelería de desvío tanto peatonal como vehícular', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2784, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 44, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 85, 132, '2020-11-18', 34, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se hizo la bajada del segundo pozo de 50 mts.Bajada de electrodos coque y tubos de venteo.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, '', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2785, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 13, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 83, 126, '2020-11-20', 31, 2, NULL, 1, 'Inicio de PH, terminaciones en pintura y toma de espesores.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2786, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 8, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, '1. Fusionado, bajada a zanja y tapado de la progresiva en la calle Chile con Indepencia, finalizando en calle Don Bosco.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2787, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 74, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 85, 125, NULL, 73, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SIN ACTIVIDAD YA QUE ESTÁ EN TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTADO DE AYER.\nEN LOCACION GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ALAMBRADO PERIMETRAL Y MONTAJE DEL TERMOGENERADOR.\nSE REALIZA ZANJEO MANUAL DESDE RECINTO ERP A TERMOGENERADOR.\nSE EMITE OS N° 11 DANDO RESPUESTA AL PE N°15 AUTORIZANDO TRABAJAR EL DIA DOMINGO 18 SIN INSPECCION.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2788, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 51, '2020-10-16', '2020-10-16', '2020-10-16', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista, realiza la instalacion del rectificador en parque industrial, se realizan tareas de terminacion en locacion de calle rondeau al 310 y en parque industrial.Se observa realizada la conexion de electricidad en locacion rondeau.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2789, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 42, '2020-10-15', '2020-10-15', '2020-10-15', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'Se coloca cámara en pozo número 2, cañeros y conductores. \nSe da terminación a conexionado de conductores, se cubre el zanjeo y se recompone el terreno de locación e inmediaciones.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2790, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 9, '2020-10-17', '2020-10-17', '2020-10-17', 27, 80, 123, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Fusionado, bajada a zanja y tapado de la calle Paraguay, 100 Mtrs.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2791, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 75, '2020-10-17', '2020-10-17', '2020-10-17', 27, 85, 125, NULL, 73, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SI RETOMA LA ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN. SE SIGUE EVIDENCIANDO PROBLEMAS EN LA BOMBA DEL EQUIPO. SE REALIZAN LAS REPARACIONES Y AJUSTES (DE 10 A 15 HS).\nLONG PERFORADA= 30 MTS APROX\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR, TENSORES DE TELA METÁLICA, SE REALIZA MONTAJE DEL GABINETE DE ERP. PINTURA DE CMP.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2792, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 14, '2020-10-17', '2020-10-17', '2020-10-17', 27, 83, 126, '2020-11-20', 33, 2, NULL, 1, 'Prueba Hidráulica en cañería.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Regular', 21, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2793, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 15, '2020-10-17', '2020-10-17', '2020-10-17', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista realizó movimiento de contenedores, también pozo para la colocación del tempano, El área de trabajo quedo vallada.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2794, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 52, '2020-10-17', '2020-10-17', '2020-10-17', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2797, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 45, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 85, 132, '2020-11-18', 34, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', NULL, NULL, 0),
(2798, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 10, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 80, 123, NULL, 28, 2, NULL, 1, 'Bajada, tapado de zanja y replanteo de suelo en la calle Independencia con Don Bosco. Punto de conexión 2.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2799, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 16, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista posicionó camión perforador y comenzó con el segundo dispersor, llegando a los 15 mts de profundidad, también se realizó la excavación para colocar una de las cámara, se sacaron baldosas hasta donde se instalará el nuevo Rectificador.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2800, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 53, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion final  de obra.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2801, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 43, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra por mantenimiento de equipos.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2802, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 15, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 83, 126, '2020-11-20', 36, 2, '2020-10-19 19:40:04', 1, 'Bajada de datos de la ph y apertura de pozo para soldadura cuproaluminotermica', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 11, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Regular', 2, 1),
(2803, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 76, '2020-10-19', '2020-10-19', '2020-10-19', 27, 85, 125, NULL, 74, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SI CONTINUA CON PERFORACION DEL POZO A 100 mts.\nLONG PERFORADA= 39 MTS APROX. SUELO CON PIEDRA BOCHA LO QUE ATRAZA EL PERFORADO\nPERSONAL DE LA UOCRA SE HACE PRESENTE EN LA OBRA.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE CÁMARA EN BOCA DE POZO, EXTENCION VENTILACIÓN Y COLOCACIÓN DE \nTAPA SUPERIOR DE ENCAMISADO.SE COMIENZA CON ZANJEO MANUAL DESDE GABINETE DE ERP A GASODUCTO.\nSE RECIBE PE N° 16 DONDE LA CONTRATISTA INDICA FORMA QUE EMPALMARA LOS CABLES ANÓDICOS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 37, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2804, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 46, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 85, 132, '2020-11-18', 34, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron terminaciones y traslado hacia la locacion de saveedra 490.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2805, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 17, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista continuó con la perforación llegando a los 20mts de profundidad, luego se colocó caños camisa de 10 pulgadas, y fueron comentado con acelerante de fragüe.\nTambién se colocó encofrado del gabinete del rectificador donde fue rellenado con Hormigón y pasado los cañeros de PVC.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2806, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 16, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 83, 126, '2020-11-20', 39, 2, '2020-10-20 17:52:02', 1, 'En el día de hoy se realizó la primer etapa del secado de la cañería (obteniendo un punto de rocío de -59 grados). A primeras horas de la mañana no se trabajo debido a las lluvias intermitentes. El agua de la prueba se almacena en un tanque de 1000l para llevarlo a la planta de tratamiento', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 10, 17, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 24, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(2807, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 54, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2808, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 11, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 80, 123, NULL, 37, 2, NULL, 1, '1. Bajada, tapada y replanteo de suelo de 200 mtrs, sobre calle Paraguay.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2809, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 77, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 85, 125, NULL, 76, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SI CONTINUA CON PERFORACIÓN DEL POZO A 100 mts.\nLONG PERFORADA= 72 MTS . EL SUBSUELO CAMBIA DE TIPO. SE ENCUENTRA ARCILLA.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE RECIBE LA VISITA DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA (MARCO CARRAZA) PARA VER LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y PROGRAMAR LA DESVINCULACIÓN DE LA CAÑERÍA EXISTENTE DE ALIMENTACIÓN A LA ERP, EL HOT TAP SOBRE EL GASODUCTO EN LA NUEVA LOCACIÓN Y EL MONTAJE DE LA CAÑERIA EN EL NUEVO LUGAR.\nSE ACUERDA QUE EL DIA VIERNES SE REALIZARA ESTA INTERVENCIÓN.\nSE AGRANDA POZO DEL GASODUCTO DONDE SE REALIZARA LA NUEVA CONEXION REQUERIDA POR PERSONAL DE CGS.\nSE COLOCA CANDADO EN LA PUERTA DEL RECINTO Y SE LE ENTREGA A CARRAZA UNA COPIA DE LA LLAVE.\nSE APLICA PINTURA EN EL MARCO DE LA PUERTA DEL RECINTO.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2810, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 18, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista continuó con la  perforación llegando a los 50 mrs de profundidad. Se realizó la bajada de  venteos conjuntamente con los anodos de carbono y se colocó el coque de petróleo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 24, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2811, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 44, '2020-10-20', '2020-10-20', '2020-10-20', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra por mantenimiento de equipos y herramientas.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2812, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 55, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2813, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 17, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 83, 126, '2020-11-20', 40, 2, '2020-10-21 18:26:57', 1, 'Medición de espesores en cañeria y pasadas iniciales en montura esférica ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 24, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Regular', 3, 1),
(2814, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 47, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 85, 132, '2020-11-18', 35, 2, NULL, 1, 'Inician los trabajos de perforación del primer pozo en la ubicación Saavedra 490.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2815, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 12, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 80, 123, NULL, 41, 2, NULL, 1, '1. Conexionado a cañería existente; Conexión 1 y Conexión 2. Popeo para descarte de elementos solidos o acuosos. 3. Se realiza prueba de hermeticidad por 24 Hrs.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2816, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 78, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 85, 125, NULL, 77, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SI CONTINUA CON PERFORACIÓN DEL POZO A 100 mts.\nLONG PERFORADA= 100 MTS APROX. SE REPASARA EL POZO DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL MISMO.\nSE PROGRAMA PARA EL DÍA DE MAÑANA LA BAJAD DE LOS ÁNODOS Y LA COLOCACION DEL COQUE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Nublado', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2817, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 19, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista, realizó el desmovilizamiento de camión con torre perforación, volquetes, cisterna de agua. También se continuó con la apertura de zanjeo y tapada, colocación de camara de Hormigón, venteos con llave termofusionada y desencontrado de base de gabinete.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2818, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 45, '2020-10-21', '2020-10-21', '2020-10-21', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'El locación de Bahía Blanca al 1.200 se retiro gabinete, TR y cableado más soldadura cuproaluminotérmica. Se revistió cañería desnuda. Se recompuso terreno.\nEn locación de San Juan al 2.200 se instaló columna para bajada de energía.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2819, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 48, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 85, 132, '2020-11-18', 35, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se intento realizar acctividades no se pudo por las lluvias intermitentes.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Malo', NULL, 1, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2820, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 79, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 85, 125, NULL, 81, 2, NULL, 1, 'EN EL DÍA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SI TERMINA DE REPASAR EL POZO DONDE SE ALIVIANA LA INYECCIÓN\nSEGUIDAMENTE SE INICIA LA BAJADA DE LOS 20 ÁNODOS CON LA VENTILACIÓN DOBLE DONDE NO SE DETECTO PROBLEMAS.\nLUEGO SE COMENZADA LA INYECCIÓN SE DETECTA QUE NO INYECTA DEBIDO A QUE LA MANGUERA TIENE UNA OBTURACIÓN.\nSE PROCEDE A INCORPORAR EL COQUE POR LA PARTE SUPERIOR DEL POZO.\nEN LOCACION GTO CR-BS AS SIN ACTIVIDA EN OBRA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2821, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 13, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 80, 123, NULL, 45, 2, NULL, 1, '1. Bajada, fusionado, tapada y replanteo de suelo, 100 mtrs. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2822, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 56, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2823, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 57, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2824, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 46, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'Se realizó recomposición de terreno en locaciones de Bahía Blanca al 1.200 y San Juan 2.200.\nSe continúa trabajando en terminaciones.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2825, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 20, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista, continuó  realizando el contrapiso y colocación de veredas tomado de juntas, también se realizó soldadura cuproluminotermica a caño de acero de ø51, se colocó jabalina incada, dónde se midió con megometro, también se colocó caño galvanizado sujetado mediante abrazadera a la pared sobre LM, y colocación de cable 4x4 mm tipo Sintenax para el suministro de energía.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2826, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 18, '2020-10-22', '2020-10-22', '2020-10-22', 27, 83, 126, '2020-11-20', 40, 2, '2020-10-22 16:03:06', 1, 'Lluvia', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 8, 'Lluvia/Nieve', 'Malo', 25, 1, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Malo', 1, 1),
(2827, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 19, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 83, 126, '2020-11-20', 41, 2, '2020-10-23 16:14:08', 1, 'Debido al elevado nivel de agua del canal se trabajo durante gran parte de la jornada drenando los pozos de agua. Luego se procedió a nivelar el extremo de cañeria que restaba nivelar.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 16, 'Parcialmente Nublado', 'Malo', 19, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Regular', 1, 1),
(2828, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 80, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 85, 125, NULL, 82, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SE CONTINUA CON LA DESCARGA DEL COQUE POR LA PARTE SUPERIOR DEL POZO.\nEN LOCACIÓN GTO CR-BS AS PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA COLOCA CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN DE ERP A TGE. LUEGO SE PROCEDE A TAPAR LA ZANJA.\nSE COLOCA Y SE PRESENTA EN RECINTO METALICO LA CAÑERIA DE REGULACION.\nSE REALIZA MEDICION DE ESPESORES Y LUEGO HOT TAP SOBRE GASODUCTO EXISTENTE EN EL CUAL SE DEJO UNA VALVULA PARA LA CONEXION DE LA CAÑERIA A REUBICAR.\nEN GABINETE METALICO DE ERP SE COLOCA PASADORES METALICOS Y UN CANDADO QUE QUEDA EN PODER DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2829, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 49, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 85, 132, '2020-11-18', 36, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2830, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 47, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'Se realizaron tareas de recomposición de terreno e instalación de rectificador en calle San Juan 2.200.\nSe puso en marcha mediante generador externo, equipo rectificador instalado en José Rosa y Sierra Grande.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2831, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 14, '2020-10-23', '2020-10-23', '2020-10-23', 27, 80, 123, NULL, 53, 2, NULL, 1, '1. Fusionado, bajada, tapada y replanteo de suelo. Calle  J.J Paso e independencia y Cruce de 9 mayo con Paraguay.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2832, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 15, '2020-10-24', '2020-10-24', '2020-10-24', 27, 80, 123, NULL, 53, 2, NULL, 1, 'Colocación de revestimiento (polycoat), a conexiones 1 y 2. Tapada y replanteo de suelo. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 12, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2833, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 81, '2020-10-24', '2020-10-24', '2020-10-24', 27, 85, 125, NULL, 82, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SE CONTINUA Y FINALIZA CON LA DESCARGA DEL COQUE POR LA PARTE SUPERIOR DEL POZO.\nEL LUNES SE COMPROBARA LA ESTABILIDAD DE LOS ANODOS EN EL POZO.\nEN GASODUCTO CR-BS AS SIN ACTIVIDAD.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2834, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 21, '2020-10-24', '2020-10-24', '2020-10-24', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista, continuó con la reparación con contrapiso y colocación de baldosas en vereda, se colocó defensa de\n ø 3\", instalación de gabinete y rectificador de 30A, la alimentación de energía eléctrica quedó sujetada con grampas a la pared de la LM, la misma se encuentra a la espera que la cooperativa eléctrica realice  la conexión.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 16, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2835, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 50, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 85, 132, '2020-11-18', 40, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se terminaron 50 mts del primer pozo y se bajaron los electrodos y el coque calcinado y los tubos de venteo.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Regular', NULL, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2836, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 22, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista, continuó con los trabajos de pintura en defensa galvanizada para protección de gabinete, también personal de la cooperativa eléctrica, realizó el conexiónado de energía eléctrica al rectificador, quedando el mismo funcionando a  10A tal a lo solicitado por el área de protección catódica de la UN de B Boca. También se pintó base del rectificador.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', '', NULL, 0),
(2837, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 20, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 83, 126, '2020-11-20', 45, 2, '2020-10-26 18:36:18', 1, 'Se completó media tapada de la cañería con tierra seleccionada y se realizó el envío de corriente ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 9, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 3, 1),
(2838, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 82, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 85, 125, NULL, 84, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ANODOS EN EL POZO EL CUAL RESULTA OPTIMA.\nSE COMIENZA CON RETIRO DE CAMARA EN BOCA DE POZO EXISTENTE. DESVINCULACION DE CABLES ANODICOS TANTO DEL POZO EXISTENTE COMO DE LAS BORNERAS EN EL RECINTO.\nSE COMIENZA CON EXCAVACION MANUAL EN BOCA DE POZO NUEVO PARA COLOCACION DE CAMARA.\nY DESDE BOCA DE POZO NUEVO HASTA GABINETE EXISTENTE.\nPERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA COLOCA EQUIPO RECTIFICADOR EN GABINTE Y ARREGLA CAJA DE INTERRUPTORES.\nEN GASODUCTO CR-BS AS SIN ACTIVIDAD.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2839, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 16, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 80, 123, NULL, 53, 2, NULL, 1, '1. Se realizo cruce, a través de tunelera, entre Calle J.J Paso con Independencia. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2840, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 48, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 85, 130, '2021-02-10', 49, 2, NULL, 1, 'Se iniciaron tareas en calles La Esmeralda y Av. Alem en ciudad de Cipolletti. Se perforó hasta una profundidad de 10m.\nEl municipio nos solicitó no emplazar los equipos sobre el boulevard (como estaba previsto en el permiso municipal mediante croquis presentado) y nos indicó que se los ubique sobre media calzada, señalizando para desvío de tránsito pero sin cortar la circulación.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2841, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 51, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 85, 132, '2020-11-18', 42, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se perforo el segundo pozo llegando a los 15 mts.Se hizo la camara del primero.Se realizo el cegado del pozo existente.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 1, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2842, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 58, '2020-10-26', '2020-10-26', '2020-10-26', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2843, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 59, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2844, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 17, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 80, 123, NULL, 57, 2, NULL, 1, 'A. Se realizo instalación de cañería de PE a cañería existente. Conexión de punto 3. B. Fusionado, bajada a zanja y tapado.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2845, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 83, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 85, 125, NULL, 85, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SE COMIENZA Y SE FINALIZA CON CEGADO DE POZO EXISTENTE.\nSE REALIZA COLOCACION DE CABLES ANODICOS Y TUBOS DE VENTEOS EN ZANJA, SE COLOCA PROTECCION MECANICA Y SE TAPA.\nLA CONTRATISTA CAMBIA TODOS LAS BORNERAS YA QUE LAS EXISTENTES ESTAN EN MAL ESTADO. LUEGO SE REALIZA CONEXIONADO DE CABLES ANODICOS. SE EMPROLIJA LAS CONEXIONES DE LOS CABLES DE POTENCIA, CATODICO Y DE REFERENCIA.\nSE REALIZAN MEDICIONES DE DRENAJE DE CORRIENTE.\nEN GASODUCTO CR-BS AS SIN ACTIVIDAD.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2846, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 21, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 83, 126, '2020-11-20', 49, 2, NULL, 1, 'Inicio de soldadura en cañería en operación, medición de espesores y tendido del cableado para la CMP.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2847, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 49, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 85, 130, '2021-02-10', 50, 2, NULL, 1, 'Se realizó retiro de gabinete existente, cegado de pozo existente y remoción de dado de hormigón (base de gabinete) .\nSe alcanzó una profundidad de perforación de 20m en 12\"3/4 y se encamiso el pozo. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2851, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 60, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La  contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 2, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2852, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 1, '2020-10-27', '2020-10-27', '2020-10-27', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Se realiza visita al taller, en la ciudad de Olavarria, se realiza reunion con personal de la Contratista.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2853, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 2, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Se realiza control de documentacion.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2854, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 52, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 85, 132, '2020-11-18', 42, 2, NULL, 1, 'en el dia de hoy se llego a los 20 mts y se realizo el encamisado.Se termino con el cegado de pozo existente.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2855, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 84, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 85, 125, NULL, 85, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SE FINALIZA CON LA COLOCACIÓN DE TAPA DE CAÑO CAMISA Y EXTENCION DE TUBOS DE VENTILACIÓN. SE PINTA CÁMARA, TAPA DE CÁMARA Y BASE DE GABINETE.\nEN PRESENCIA DE PERSONAL DE AL DISTRIBUIDORA, SE PROCEDE A REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y SU REGULACIÓN.\nSE TOMAN NOTA DE LOS VALORES MEDIDOS. SE DEJA CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LA DISTRIBUIDORA.\nSE EMITE OS N° 12 DONDE SE INDICA LA FORMA DE REALIZAR CONEXIONADO EN GASODUCTO CR-BS AS.\nEN GASODUCTO CR-BS AS SIN ACTIVIDAD.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 34, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2856, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 18, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 80, 123, NULL, 61, 2, NULL, 1, '1. Fusionado, bajado a zanja y tapado de 100 mtrs de cañería de polietileno. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 22, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2858, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 22, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 83, 126, '2020-11-20', 58, 2, '2020-10-28 00:00:00', 1, 'Soldadura al caño en operación. Ensayos de tintas penetrantes en segunda y última pasada.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 31, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(2859, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 50, '2020-10-28', '2020-10-28', '2020-10-28', 27, 85, 130, '2021-02-10', 51, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.															\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2861, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 53, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 85, 132, '2020-11-18', 46, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 50 mts del segundo pozo se bajo los electrodos los venteos y el coque calcinado .', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Regular', NULL, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2862, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 85, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 85, 125, NULL, 85, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN GASODUCTO CR-BS AS.\nSE REALIZA VISITA A EQUIPO PERFORADOR EN LOCACION RAWSON EL CUAL ESTAN REALIZANDO MANTENIMIENTO.\nLA CONTRATISTA REALIZA GESTIONES EN EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y CLOACAS A FIN DE OBTENER INTERFERENCIA LA CUAL CONSIGUE.\nADEMAS ESTA GESTIONANDO EL PERMISO MUNICIPAL EL CUAL, PODRIA, ESTAR PARA EL DIA DE MAÑANA.\nGESTIONA ADEMAS LA CONTRATACION DE UN EQUPO VIAL PARA USAR EN GASODUCTO CR-BS AS.\nSE LE RECUERDA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION PERTINENTE ANTES DE HACER USO DE LA MISMA.\nSE REALIZA VISTA EN LUGAR DONDE SE INSTALARA EL NUEVO POZO. AUN PERMANECEN LOS CAMIONES ESTACIONADOS EN LA CERCANIAS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2863, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 19, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 80, 123, NULL, 66, 2, NULL, 1, '1. fusionado, bajado a zanja y tapado. 2. Ruptura de cañeria existente en calle J.J Paso con A. Brown. Siendo esta, reparada. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2864, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 61, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2865, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 62, '2020-10-30', '2020-10-30', '2020-10-30', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando documentacion COA', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', '', NULL, 0, NULL, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2866, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 3, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza colocacion de acometida aerea y caja de pilar electrico en predio ERP.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2867, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 51, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 85, 130, '2021-02-10', 51, 2, NULL, 1, 'Se realizó colocación de cámara, cañeros y conductores de pozo número 1.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2868, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 23, '2020-10-29', '2020-10-29', '2020-10-29', 27, 83, 126, '2020-11-20', 62, 2, NULL, 1, 'Soldadura cuproaluminotermica en cañería en operación.\nArenado y pintado de piezas.\nSecado final de la cañería.\nPrueba de fuga en conjunto.\nGeorreferenciación de puntos de interes.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2869, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 86, '2020-10-30', '2020-10-30', '2020-10-30', 27, 85, 125, NULL, 85, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN GASODUCTO CR-BS AS.\nEL EQUIPO PERFORADOR SE TRASLADA DESDE LOCACION RAWSON HASTA LA LOCACION DEL NUEVO POZO.\nA LA ESPERA DEL PERMISO MUNICIPAL EL CUAL, AUN NO HA SIDO APROBADO, POR LO QUE NO SE AUTORIZA A TRABAJAR', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2870, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 54, '2020-10-30', '2020-10-30', '2020-10-30', 27, 85, 132, '2020-11-18', 47, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se terminaron conecciones y venteos.se reparo vereda y se puso el equipo a funcionar.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2872, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 24, '2020-10-30', '2020-10-30', '2020-10-30', 27, 83, 126, '2020-11-20', 62, 2, NULL, 1, 'Sin actividades.\nSe espera la confirmación del turno para perforar el ramal.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(2873, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 20, '2020-10-30', '2020-10-30', '2020-10-30', 27, 80, 123, NULL, 69, 2, NULL, 1, 'Fusionado, bajado a zanja y tapado. Calle J.J Paso. intersección de calle Brown con Libertad.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2874, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 55, '2020-10-31', '2020-10-31', '2020-10-31', 27, 85, 132, '2020-11-18', 47, 2, NULL, 1, 'Sin actividades en la obra.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2875, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 87, '2020-10-31', '2020-10-31', '2020-10-31', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN GASODUCTO CR-BS AS. SE REALIZA EL CONEXIONADO DE LOS CABLES ANODICOS A LA CAJA BORNERA.\nSE FINALIZA LA VENTILACION DEL POZO.\nSE COLOCO GEL RESINA AISLANTE RECOMENDAD EN LA OS. Y SE DEJO LA CAJA DENTRO DE LA CAMARA.\nEN LOCACION  TRELEW SIN ACTIVIDAD POR PARTE DEL EQUIPO PERFORADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2876, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 52, '2020-10-31', '2020-10-31', '2020-10-31', 27, 85, 130, '2021-02-10', 57, 2, NULL, 1, 'Parte diario del día Viernes 30/10/2020.\nSe realiza cambio de acometida por parte de EDERSA.\nSe realizan tareas de conexionado de conductores en gabinetes y se recompone el terreno.\nEl municipio de Cipolletti no permitió que se continúen tareas de perforación el día jueves, solicitando de forma verbal que se retomen tareas el lunes próximo. Fundamentan su pedido en quejas de comerciantes y vecinos por los ruidos producto de las tareas.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2877, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 4, '2020-10-31', '2020-10-31', '2020-10-31', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2878, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 63, '2020-10-31', '2020-10-31', '2020-10-31', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2880, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 88, '2020-11-02', '2020-11-02', '2020-11-02', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW DESPUES DEL MEDIODIA SE OBTUVO EL PERMISO MUNICIPAL APROBADO.\nDANDOSE COMIENZO CON LOS TRABAJOS DE EQUIPO PERFORADOR.\nLONGITUD PERFORADA=24 MTS CON TREAPANO DE 8.3/4\nMAÑANA SE PERFORARÁ CON TREPANO 12.1/4', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2881, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 23, '2020-11-02', '2020-11-02', '2020-11-02', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizó, zanjeo se coloco columna y se hormigonó', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2882, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 5, '2020-11-02', '2020-11-02', '2020-11-02', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia tareas de soldadura en taller, se continua con analisis de documentacion.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2883, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 6, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de soldadura y viselado.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2884, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 64, '2020-11-02', '2020-11-02', '2020-11-02', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista comunica que el dia Miercoles 4 de Noviembre se realizara, la modificacion electrica en Chillar. Continua elaborando COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2885, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 65, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra confeccionando COA.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2886, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 53, '2020-11-02', '2020-11-02', '2020-11-02', 27, 85, 130, '2021-02-10', 59, 2, NULL, 1, 'Se instaló locación con la configuración que el municipio de nos permitió.\nSe perforó y repasó pozo, alcanzando los 20m de profundidad.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2887, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 56, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 85, 132, '2020-11-18', 49, 2, NULL, 1, 'Se emprolijo la locacion de calle saavedra 490 y se hizo el traslado a calle Belgrano 700 .', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2888, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 21, '2020-11-02', '2020-11-02', '2020-11-02', 27, 80, 123, NULL, 73, 2, NULL, 1, '1. Fusionado, bajado a zanja, tapado y replanteo de suelo. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2889, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 22, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 80, 123, NULL, 75, 2, NULL, 1, '1. Fusionado, bajado a zanja, tapado y replanteo de suelo.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2890, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 89, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION.\nSE COMIENZA CON TREPANO DE 12.1/4. LUEGO SE COMIENZA CON ENCAMISADO DE POZO Y POSTERIORMENTE\nSE COMIENZA Y FINALIZA CON CEMENTADO DEL MISMO.\nLONGTUD PERFORADA=24 MTS\nPARA EL DIA DE MAÑANA SE TRABAJARA EN LOCACION PUERTO MADRYN.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 16, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2891, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 24, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista instaló electrodo de referencia, gabinete y rectificador.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PNR507', 'BERTOIA RUBEN JORGE', 'Bueno', NULL, 0),
(2892, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 57, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 85, 132, '2020-11-18', 50, 2, NULL, 1, 'El dia de hoy se realizaron cateos y se comenzo a perforar en Belgrano 700.Llegando a los 10 mts aproximadamente.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Malo', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2893, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 54, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 85, 130, '2021-02-10', 59, 2, NULL, 1, 'Se encamisó y cemento pozo número 2. \nEn locación de San Juan y Borlenghi de Neuquén se retiró gabinete, cableado, etc.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2894, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 25, '2020-11-03', '2020-11-03', '2020-11-03', 27, 83, 126, '2020-11-20', 62, 2, NULL, 1, 'Sin actividades, esperando turno para realizar la perforación.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', '', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2895, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 26, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 83, 126, '2020-11-20', 62, 2, NULL, 1, 'Sin actividades, esperando turno para realizar la perforación.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', '', NULL, 0),
(2896, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 23, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 80, 123, NULL, 77, 2, NULL, 1, 'A. Cruce de calle Sarmiento (1/2). B. Cruce de canal pluvial. C. Bajado a zanja, tapado y replanteo de suelo.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2897, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 90, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACIÓN  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN A 100 MTS\nLONGITUD PERFORADA ACOM= 34 MTS\nEN LOCACIÓN PUERTO MADRYN SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA DE CRUCE DE PICADA EN NUEVA UBICACIÓN DEL TERMOGENERADOR.\nSE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN LOCACIÓN ANTERIOR PARA DESVINCULAR Y TRASLADAR TRAMO DE CAÑERIA DE \nALIMENTACIÓN A ERP HACIA NUEVA UBICACIÓN.\nLA DESVINCULACIÓN Y EL MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE LA CAÑERÍA FUE REALIZADA POR PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA.\nSE REALIZO SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA. SE INSTALO ÁNODO DE REFERENCIA.\nSE REALIZO CONEXIONADO DE CABLES EN TERMOGENERADOR.\nSE REALIZO TAPADA TOTAL EN LOCACIÓN ANTERIOR.\nSE SE COLOCA PROTECCION MECANICA Y SE TAPA PARCIALMENTE ZANJEO EN NUEVA UBICACION DEL TERMOGENERADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2898, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 7, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de soldadura desde taller en cañeria de 10\",se recibe documentacion y libros.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2899, 575, 'Refuerzo de sistema de protección catodica Bs As Centro - Tandil / Olavarria', 66, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 85, 129, '2020-10-31', 101, 2, NULL, 1, 'Se hace presente la coop. electrica a fin de realizar tendido electrico correcto para alimentacion de rectificador en Chillar, se hace presente personal de camuzzi olavarria y de Protan S.A. Se verificia la remocion de la colummna en cuestion.', NULL, NULL, 'angel@protansa.com', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'PNI511', 'DEVILLE, MIGUEL ANGEL', 'Bueno', NULL, 0),
(2900, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 55, '2020-11-04', '2020-11-04', '2020-11-04', 27, 85, 130, '2021-02-10', 63, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.															\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2901, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 58, '2020-11-05', '2020-11-05', '2020-11-05', 27, 85, 132, '2020-11-18', 51, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 20 mts se encamiso y se inyecto cemento con aditivo acelerador.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Lluvia/Nieve', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2902, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 25, '2020-11-05', '2020-11-05', '2020-11-05', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista comenzó  pintando columna  de rectificador, losa de hormigón. En la locación de Cnel. Pringles no se pudo avanzar con los trabajos por lluvias durante el día. ', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 13, 'Lluvia/Nieve', 'Bueno', 45, 1, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2903, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 8, '2020-11-05', '2020-11-05', '2020-11-05', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista continua realizando soldaduras en taller.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2904, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 91, '2020-11-05', '2020-11-05', '2020-11-05', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION A 100 MTS\nLONGTUD PERFORADA ACOM= 48 MTS TREPANO 7\"\nEN LOCACIÓN PUERTO MADRYN SE REALIZA REPARACION DEL REVESTIMIENTO DEL GASODUCTO EN ZONAS DONDE SE REALIZO HOT TAP PARA ALIMENTACIÓN DE ERP. LUEGO SE REALIZO TAPADA DE ESTE SECTOR.\nEN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA SE REALIZA LA PEM DEL SISTEMA.\nSE REALIZAN MEDICIONES PARA LA REGULACION DEL TERMOGENERADOR.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2905, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 24, '2020-11-05', '2020-11-05', '2020-11-05', 27, 80, 123, NULL, 78, 2, NULL, 1, '1. Cruce calle Sarmiento, a través de tunelera dirigida. 2/2. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2906, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 59, '2020-11-06', '2020-11-06', '2020-11-06', 27, 85, 132, '2020-11-18', 55, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 50 mts y se bajaron los electrodos y el coque calcinado.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Malo', 0, 1, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Malo', NULL, 0),
(2907, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 26, '2020-11-06', '2020-11-06', '2020-11-06', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista, realizó el corte de calle Frondizi donde la misma fue aserrada, zanjeo, colocación de caño camisa de 2\" de PVC, se realizó pretapada compactación con vibró compactador,se realizó hormigón de limpieza de 5cm de espesor, también se realizó la colocación del encofrado de la base del rectificador, dónde la misma se rellenó con hormigón conjuntamente con 2 cañeros de ?100mm de PVC y un cañero de ø 63mm.\nTambién se colocó sobre la Rambla de calle Frondizi la caja de medición permanente (CMP) con dado de hormigón.\nLa calle Frondizi quedará cortada hasta el día de mañana con baliza miento luminico, se le comunicó a la inspección de la municipalidad de Cnel Pringles.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2908, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 56, '2020-11-05', '2020-11-05', '2020-11-05', 27, 85, 130, '2021-02-10', 63, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de cámara en pozo número 2, conexionado a equipo rectificador, tendido de cañeros y recomposición de terreno en locación Cipolletti.\nEn locación de San Juan y Borlenghi se recompuso terreno donde se retiró gabinete y dado de hormigón.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2909, 562, 'PRUEBA DE ERRORES y CAMBIOS', 1, '2020-11-06', '2020-11-06', '2020-11-06', 27, 81, 120, NULL, 12, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Anibal VERA', NULL, NULL, '2020-07-10', 1, 162, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0),
(2910, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 9, '2020-11-06', '2020-11-06', '2020-11-06', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de soldadura en taller. En el dia de ayer jueves 5  se realizo en forma virtual, la reunion previa.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2911, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 92, '2020-11-06', '2020-11-06', '2020-11-06', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', NULL, NULL, 0),
(2912, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 25, '2020-11-06', '2020-11-06', '2020-11-06', 27, 80, 123, NULL, 82, 2, NULL, 1, 'A. Cruce de calle J.J Paso con Sarmiento al punto de conexión 4. B. Fusionado, bajado a zanja, tapado y replanteo de suelo. C. Colocación de servicio para popeo y prueba neumática de conexiones 3 y 4. ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2913, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 60, '2020-11-07', '2020-11-07', '2020-11-07', 27, 85, 132, '2020-11-18', 55, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy no se realizaron trabajos en obra.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(2914, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 27, '2020-11-07', '2020-11-07', '2020-11-07', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista Bahisa comenzó con el aserrado y rotura con martillo electrico de calle Pellegrini, apertura de pozos de cabecera, zanjeo, colocación de caño de camisa de 2\", pretapada, compactación con vibró compactador, tapada final con terminación de hormigón en calle. Valládo en media calzada con balizas lumínicas y cartelerías sobre calle Pellegrini.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2915, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 93, '2020-11-07', '2020-11-07', '2020-11-07', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION A 100 MTS\nLONGTUD PERFORADA ACOM= 72 MTS TREPANO 8.3/4\"\nSE LLEVA Y SE DEJA EN OBRA CAÑOS DE VENTEO ALL VENT Y CAJAS BORNERAS CON SOPORTES.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2916, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020', 57, '2020-11-07', '2020-11-07', '2020-11-07', 27, 85, 130, '2021-02-10', 63, 2, NULL, 1, 'Se realizaron terminaciones en locación de San Juan y Borlenghi. \nSe realiza revisión de documentación de respaldo de certificado número 3. \nEste parte diario corresponde al viernes 06-11-2020 el sistema no permitió ingresar la fecha de ayer', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2917, 602, 'Refuerzo ramal Rio Colorado', 1, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 83, NULL, NULL, 1, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'transredessa@gmail.com', NULL, NULL, '2020-09-24', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(2918, 603, 'Nueva ERP 5 de abril - BBL', 1, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 82, NULL, NULL, 2, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-10-06', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(2919, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 61, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 85, 132, '2020-11-18', 56, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se comenzo la perforacion del segundo pozo profundo de Belgrano 700.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2920, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 27, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 83, 126, '2020-11-20', 62, 2, '2020-11-09 18:11:04', 1, 'Movilización al Obrador, preparación del terreno para perforar la cañería el día 10/11/20', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 14, 17, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 1, 1),
(2921, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 10, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista se posiciona en obra, realiza tareas de reemplanteo para platea.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2922, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 94, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION A 100 MTS\nLONGTUD PERFORADA ACOM= 88 MTS TREPANO 7\". LUEGO SE REPERFORARÁ CON TREPANO 8.3/4\".\n', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2923, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 26, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 80, 123, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'A. Se realizo Hot-tap en conexiones 1 y 2. B. Tapada y replanteo de suelo.  ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 15, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 17, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2924, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 28, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha la contratista Bahisa SRL continuó con el aserrado de calzada, zanjeo, colocación de caño camisa, compactación con vibro compactador, colocación de malla de advertencia, pre tapada y tapada final con Hormigón en calzada sobre calle Pellegrini la misma quedo totalmente cerrada al paso vehicular, también se realizo base de Hormigón del rectificado con cañeros sobre calle Pellegrini.\nEn Av. Frondizi esquina Moreno se posicionó camión / Perforador, se detectaron interferencias y se procedió a realizar la perforación del pozo dispersor uno llegando a 15 mts de profundidad.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2925, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 58, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 85, 130, '2021-02-10', 63, 2, NULL, 1, 'Se iniciaron tareas en locación de Rubro 1.\nSe perforaron 20m en diámetro 8\"3/4.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2926, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 62, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 85, 132, '2020-11-18', 57, 2, NULL, 1, 'Tres Arroyos: En el dia de hoy se realizo el encamisado de 20 mts y se inyectó cemento con aditivo acelerador. Tambien se realizaron trabajos civiles para la colocacion del gabinete del rectificador.\n\nLobería: La contratista realiza movilización a obra y realiza señalización y demarcación de la zona. Se recibe documentación para su revisión (inspector designado: Tomás Mastronardi).', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2928, 562, 'PRUEBA DE ERRORES y CAMBIOS', 2, '2020-11-09', '2020-11-09', '2020-11-09', 27, 81, 120, NULL, 14, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Anibal VERA', NULL, NULL, '2020-07-10', 1, 162, NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0),
(2930, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 11, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 82, 129, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza apertura de cajon y trincheras, se prepara base  para realizacion de suelo cemento.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2931, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 29, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista Bahisa continuó con la perforación llegando a los 20ml, se realizó encamisado con caño de 10\" reforzado de PVC y el mismo fue cementado con acelerante de fragüe. También se realizo zanjeo sobre la vereda donde se instaló cable catódico de 25mm desde la CMP hasta Base del Rectificador, realizó pre tapada colocación de malla de advertencia y tapada final con pizon manual. ', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 16, 'Nublado', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2932, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 95, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACIÓN  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN A 100 MTS\nLONGiTUD PERFORADA ACOM= 90 MTS TREPANO 8.3/4\".\n', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2933, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 27, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 80, 123, NULL, 92, 2, NULL, 1, 'A. Elaboración de BY-PASS. B. Colocación de \"T\" para empalme y habilitación de ramal en conexión N° 4. C. Fusionado, replanteo de suelo en conexión N°4. D. HOT-TAP en conexión N° 3. E. Colocación de carteleria de aviso. F. Tapada y replanteo de suelo en punto de conexión N° 3.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2934, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 63, '2020-11-11', '2020-11-11', '2020-11-11', 27, 85, 132, '2020-11-18', 62, 2, NULL, 1, 'Tres Arroyos: En el dia de hoy se llego a los 50 mts y se bajaron los electrodos y el coque calcinado.\n\nLobería: Se finaliza control de documentación. Se instalan recipientes para residuos. Se descarga y almacena el coque. Se realiza apertura de zanja. (Inspector designado: Tomás Mastronardi).', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2935, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 12, '2020-11-11', '2020-11-11', '2020-11-11', 27, 82, 129, '2021-03-13', 1, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia tareas de suelo cemento.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2936, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 59, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 85, 130, '2021-02-10', 63, 2, NULL, 1, 'Se repaso pozo en 12\" para su posterior encamisado y cementado.\nSe inician tareas de zanjeo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2937, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 28, '2020-11-10', '2020-11-10', '2020-11-10', 27, 83, 126, '2020-11-20', 64, 2, '2020-11-10 16:14:41', 1, 'Perforación de cañeria en operación día 1 de 2 por parte de personal de Camuzzi', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(2938, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 29, '2020-11-11', '2020-11-11', '2020-11-11', 27, 83, 126, '2020-11-20', 84, 2, '2020-11-11 00:00:00', 1, 'Perforación, obturación y habilitación de cañería. Los END sobre las costuras de los casquetes se revelaron en el Obrador y fueron aprobadas por personal nivelado.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(2939, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 96, '2020-11-11', '2020-11-11', '2020-11-11', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE CONTINUA Y SE FINALIZA PERFORACION A 100 MTS\nLONGTUD PERFORADA ACOM= 100 MTS TREPANO 8.3/4\".\nSE REALIZA MEDICION DEL PERFIL ELECTRICO DEL POZO. SE TOMA REGISTRO DEL MISMO.\nSE REALIZA BAJADA DE 20 ANODOS CON CAÑERIA DOBLE VENTILACION ALL VENT.\nLUEGO SE PROSIGUE CON LA INYECCION DE COQUE DESDE ABAJO HACIA ARRIBA.\nCON LOS ANODOS EN SU POSICION EN EL POZO SE REALIZA MEDICION DE DRENAJE DE CORRIENTE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2941, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 30, '2020-11-11', '2020-11-11', '2020-11-11', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista continuó con la perforación llegando a los 50mts de profundidad, se lavo el pozo se colocaron los venteo, los ánodos y el coque de petróleo.\nTambién se colocó gabinete del rectificador, rectificador, electrodo de referencia y se coloco jabalina.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 17, 'Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2942, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 60, '2020-11-11', '2020-11-11', '2020-11-11', 27, 85, 130, '2021-02-10', 71, 2, NULL, 1, 'Se realizaron soldaduras cuproaluminotérmicas en cañería de salida de red y ramal de alimentación. Se realizó permiso de trabajo correspondiente y se contó con presencia del Sr. Carlos Azzolina en la locación.\nSe instala electrodo de referencia.\nSe completa la profundidad de 100m en pozo (se repasará mañana)\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2943, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 64, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'Tres Arroyos: Se trabaja en trabajos civiles de construcción de cámaras de boca de pozo, base para gabinete y zanjeo.\n\nLobería: Se tapó fondo de zanja con coque calcinado, se bajo los 20 ánodos y se cubrieron con coque. Se colocó grava y cañería de humectación.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2944, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 13, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 82, 129, '2021-03-13', 1, 2, NULL, 1, 'La contratista finaliza suelo cemento y continua con encofrado.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2945, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 97, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE REALIZA REMOCION DE DADO DE HORMIGON UBICADO EN EL POZO EXISTENTE.\nSE REALIZA EXCAVACION MANUAL EN ZONA DE INGRESO DE CABLES A GABINETES PARA IDNETIFICAR A CADA UNO DE ELLOS.\nSE AJUSTA GABINETE YA QUE EL MISMO NO ESTABA FIJO.\nSE REALIZA CEGADO PARCIAL DEL POZO EXISTENTE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2946, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 1, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 85, 135, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se realizó el traslado de personal, equipos y materiales desde Neuquén hasta la locación prevista del rubro Paso Flores (Gto. Collón Curá-Pilcaniyeu Pk 318) llegando los mismos al final de la tarde. Paralelamente el encargado del terreno, la contratista y la inspección firmaron el acta de ingreso al predio. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(2947, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 31, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continuo con la perforación del 2do dispersor llegando a los 20 mts de profundidad, el mismo quedo encamisado con caño de 10\" y cementado con acelerante de fragüe, también se instalo cámara pre moldeada de hormigón.\nEn la localidad de Punta Alta en la locación de calle  Jujuy esquina San Luis, personal de la contratista realizo la reparación de la calle con asfalto frio y compactación con vibro compactador.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 13, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2948, 602, 'Refuerzo ramal Rio Colorado', 1, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 83, NULL, NULL, 3, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'transredessa@gmail.com', NULL, NULL, '2020-09-24', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(2949, 603, 'Nueva ERP 5 de abril - BBL', 1, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 82, NULL, NULL, 3, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-10-06', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(2950, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 32, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa realizó la reparación total del cruce de calle Frondizi esquina Moreno con asfalto frío, el mismo se compacto con vibró compactador, también se amuró  defensa delante del gabinete Rectificador, con la torre de perforación se llegó a los 50 mts de profundidad, se bajaron los ánodos, y se colocó el coque de petróleo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 21, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2951, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 61, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 85, 130, '2021-02-10', 72, 2, NULL, 1, 'Se realiza instalación de dispersor profundo, cañería de venteo y vertido de coque calcinado.\nSe avanza con instalación de gabinete.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2952, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 30, '2020-11-12', '2020-11-12', '2020-11-12', 27, 83, 126, '2020-11-20', 89, 2, '2020-11-12 15:55:52', 1, 'Terminaciones en revestimientos y llenado y comparación de pozos con tierra seleccionada ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(2953, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 31, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 83, 126, '2020-11-20', 89, 2, '2020-11-13 16:46:34', 1, 'Compactacion de suelo y limpieza de partes de la obra ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 3, 1),
(2954, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 65, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'Tres Arroyos: La contratista continúa con apertura de zanja, la instalación de caños de venteo, protección mecánica y tapada.\n\nLobería: Se realizan los empalmes de los ánodos y cables conectores. Se conectan todos los cables a una caja CMP. Se pone en marcha el equipo nuevamente. Se realiza colocación de arena, ladrillo y malla de advertencia. Se termina de tapar y reacondicionar el terreno. Se arman cubos de hormigón y colocan embudos para cañería de humectación. Se continua realizando limpieza de obra (inspector designado: Tomás Mastronardi).\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2955, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 2, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 85, 135, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Se realizó zanjeo para dispersor superficial en lugar sugerido por la contratista el cual no resultó satisfactorio debido a la cantidad de agua a poca profundidad. Tapada de zanja. Excavación para descubrir el caño según plano pero por reubicación del rectificador se tapara nuevamente, la reubicación del dispersor y equipo rectificador fué acordada en reunión de Inspección Camuzzi y contratista y quedara descrita en el plano CAO como una mejora de accesibilidad , apertura de libro de ordenes de servicio y notas de pedido. Retiro de materiales en deposito de la distribuidora.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 19, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(2956, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 98, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW EL EQUIPO DE PERFORACION ABANDONA LA LOCACION.\nSE REALIZA COLOCACION DE CAMARA EN BOCA DE POZO.\nSE COLOCA CAJA DE PASO DONDE LLEGAN LOS CABLES ANODICOS Y SE REALIZA CONEXIONADO DE LOS MISMOS.\nSE EXTIENDE LA VENTILACION DESDE LA BOCA DE POZO HASTA SOPORTE DE CAJA DE PASO.\nSE REALIZA EXCAVACION MANUAL DESDE BOCA DE POZO A CAJA DE PASO PARA LE PASAJE DE CABLES ANODICOS.\nLUEGO SE REALIZA PRETAPADA DE CABLES Y SE COLOCA PROTECCION MECANICA.\nSE FINALIZA CEGADO DEL POZO EXISTENTE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2957, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 14, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 82, 129, '2021-03-13', 1, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de encofrado y suelo cemento a la par  continua soldando accesorios en taller.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2958, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 15, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 82, 129, '2021-03-13', 1, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el día de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2959, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 62, '2020-11-13', '2020-11-13', '2020-11-13', 27, 85, 130, '2021-02-10', 73, 2, NULL, 1, 'Se colocó cámara en pozo, tendido de cableado hacia caja Payra, instalación de la misma y mojón.\nSe terminó la instalación de gabinete, columna para medidor de energía, instalación de PAT.\nSe realizó sellado de pozo por surgencia.\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2960, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 33, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa comenzó con el zanjeo para la colocación de la venteo hasta CMP conjuntamente con los cables anodicos hasta la misma caja.\nPersonal de la subcontratista realizó el movimiento y traslado de la nueva locación ubicada en calle Pellegrini y calle 1, se realizó detección de interferencia con RD y se procedió a posicionar el camión corre Torre de perforación en uno de los dispersores.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 15, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2961, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 66, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'Tres Arroyos: Sin actividad en obra.\n\nLobería: Se regula y deja en marcha el equipo. Se pinta el mojón con caja CMP y estaca de identificación. Se completa check list del dispersor superficial horizontal. Se termina de realizar reacondicionamiento de terreno y limpieza de obra.\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2962, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 99, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE FINALIZA CONEXIONADO DE CABLES DE GABINETE A CAJA DE PASO.\nSE PINTA BASE  Y CAJA DE PASO.\nSE COLOCA PUESTA A TIERRA AL SISTEMA YA QUE ETA NO ESTABA INSTALA EN NINGUNO DE LOS DOS GABINETE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2963, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 3, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 85, 135, NULL, 20, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 20, 'Parcialmente Nublado', 'Regular', 25, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', '', NULL, 0),
(2964, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 28, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 80, 123, NULL, 95, 2, NULL, 1, 'Verificación de Georreferenciación de cañeria de PE Ø90 mm - SDR 11', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', 'Bueno', NULL, 0),
(2965, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 63, '2020-11-14', '2020-11-14', '2020-11-14', 27, 85, 130, '2021-02-10', 73, 2, NULL, 1, 'Se realiza instalación de equipo rectificador en gabinete.\nSe realizan terminaciones a base de hormigón de mojón y caja Payra.\nSe deja locación en óptimas condiciones de limpieza, se da aviso al Sr. Carlos Azzolina y queda pendiente el conexionado de energía eléctrica por parte de Edersa. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2966, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 4, '2020-11-15', '2020-11-15', '2020-11-15', 27, 85, 135, NULL, 54, 2, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', NULL, NULL, 0),
(2967, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 34, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continuo con la perforación del primer dispersor llegando a los 50mts de profundidad, se colocaron los venteos, ánodos y coque de petróleo. El día sábado se coloco el caño camisa de 10\" y el mismo quedo cementado con acelerante de fragüe. En calle Moreno y Av. Frondizi se continuó con la excavación hasta CMP dejando los cables de los ánodos dentro de la misma, se realizó pre tapada, colocación de malla de advertencia y tapada final.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2968, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 32, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 83, 126, '2020-11-20', 89, 2, '2020-11-16 16:23:06', 1, 'Finalizado de la compactacion y limpieza del terreno ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 2, 1),
(2969, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 67, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'Tres Arroyos: La contratista realiza tareas de reparación del cable anódico en Saavedra 490.\n\nLobería: Sin actividad. La contratista finalizó las tareas e informó que presentará la documentación CAO al finalizar el resto de la obra (inspector designado: Tomás Mastronardi).', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2970, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 1, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 80, 136, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Zona 3: Calle Liniers - 30 de Agosto: Contratista inicia cateos y apertura de zanja para instalacion de cañeria de 63 mm ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(2971, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 100, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'EN LOCACION  TRELEW SE FINALIZA CON CONEXIONADO DE CABLES DE GABINETE A CAJA DE PASO.\nSE REALIZA MEDICIÓN DE DRENAJE DE CORRIENTE DE CADA ÁNODO.\nSE COLOCA TAPA SUPERIOR DE VENTEO EN BOCA DE POZO.\nSE COLOCA CARTEL DE ADVERTENCIA.\nEN PRESENCIA DE PERSONAL DE LA UN SE REALIZA MEDICIONES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.\nLA CONTRATISTA SE MOVILIZA A COMODORO RIVADAVIA PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS PENDIENTES EN ESTA ZONA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2972, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 5, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 85, 135, NULL, 56, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(2973, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 16, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 82, 129, '2021-03-13', 1, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza ajustes para llenado de platea.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 2, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2974, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 17, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 82, 129, '2021-03-13', 2, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza el hormigonado de platea.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 3, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2975, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 64, '2020-11-16', '2020-11-16', '2020-11-16', 27, 85, 130, '2021-02-10', 73, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra. En base de P.I.N. se preparan equipos y materiales para movilizar a locación Choele Choel.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2976, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 68, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron trabajos de sanjeo y conductores hacia el gabinete del rectificador. Se descubrio el caño para la futura soldadura cupro.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2977, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 35, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continuo con el segundo pozo del dispersores llegando a los 20 mts de profundidad, se colocó caño camisa de 10\" y el mismo fue  comentado con acelerante de fragüe. También se demolió base de gabinete existente, y fue retirado. Se colocó nuevo gabinete de vereda con rectificador, se soldó cuproluminotermica el cable de 2,5mm²  y de 4mm los mismos quedaron revestidos  con policoat T-130, conjuntamente también se colocó jabalina con cable desnudo y electrodo permanente.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2978, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 2, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 80, 136, NULL, 0, 2, NULL, 1, 'Zona 3: Calle Liniers- 30 de Agosto: En el dia de la fecha se inicio con la adecuacion de gabinete y se continuo con la apertura de zanja para instalacion de cañeria ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(2979, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 101, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 85, 125, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nLA CONTRATISTA NO EMITE PEDIDO DE EMPRESA.\nEN EL DIA DE MAÑANA SE RETOMAN LAS ACTIVIDADES EN ERP CORDON FORESTAL.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2980, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 6, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 85, 135, NULL, 60, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(2981, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 65, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 85, 130, '2021-02-10', 73, 2, NULL, 1, 'Se moviliza maquinarias, equipos y personal desde Neuquén hacia la ciudad de Choele Choel.\nSe monta torre perforadora y demás equipos. También se realiza pozo de cateo en ubicación dispuesta.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2982, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 33, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 83, 126, '2020-11-20', 89, 2, '2020-11-17 19:19:41', 1, 'Limpieza de la zona de obra y preparación de los pozos para el hormigonado ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 11, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(2983, 588, 'Refuerzo de red en Lamarque', 29, '2020-11-17', '2020-11-17', '2020-11-17', 27, 80, 123, NULL, 100, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 175, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'Maximo Mangrini', '', NULL, 0),
(2984, 591, 'Refuerzo de red en La Zagala', 1, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 80, 123, NULL, 4, 2, NULL, 1, '1. Cateos manuales para ubicación de cañeria de Ø180mm.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-10', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(2985, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 18, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 82, 129, '2021-03-13', 2, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza actividades, abocadas a obra, en su sede. ', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 2, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2986, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 69, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron trabajos de obra civil de reparación de vereda,colocación de gabinete y defensa del mismo.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2987, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 102, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 85, 125, NULL, 87, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE INICIA EL CEGADO DEL POZO EXISTENTE DE LOCACION KM 8.\nSE COMPLETA EL POZO CON HORMIGON Y MAÑANA SE VERIFICARÁ SI TUVO ASENTAMIENTO.\nDE HABER SUCEDIDO SE AGREGARA MAS HORMIGON.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 12, 'Bueno', 'Bueno', 9, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2988, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 3, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 80, 136, NULL, 1, 2, NULL, 1, 'Zona 3: Calle Liniers 30 de Agosto: se instalo cañeria de conexion entre gabinete nuevo y gabinete existente \nZona 1: Calle Pte. Hirigoyen: Se realizaron cateos para corroborar interferencias ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(2989, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 36, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 85, 133, '2020-11-21', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continuó trabajando con la perforación llegando a los 50mts de profundidad del segundo dispersor, se instalaron los ánodos, los venteos y se inyectó el coque de petróleo. También se realizó el conexionado del rectificador al disyuntor y térmica del gabinete de vereda, se coloco cámara pre moldeada en el primer dispersor', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2990, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 7, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 85, 135, NULL, 60, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se corrigieron detalles de pintura en el mojón y estacas de referencia. Se conformó mejor el terreno y se efectuaron mediciones de resistividad del terreno adyacente al dispersor instalado. En la tarde se realizo el traslado de equipos, maquinarias y personal a San Martín de los Andes con llegada 20:00 aproximadamente.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(2991, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 37, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista, realizo zanjeo para la colocación del venteo y los cables anódicos, los mismos se instalaron hasta la CMP, se realizó pre tapada, compactación colocación de malla de advertencia y tapada final con previa compactación manual. Personal de la cooperativa eléctrica de Pringles, realizó la conexión y colocación del medidor dentro de la caja del gabinete  de vereda.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(2992, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 66, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 85, 130, '2021-02-10', 74, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó una profundidad de 20m de perforación, se repasó en 12\"3/4 y se encamiso y cementó el pozo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2993, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 70, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 85, 132, '2020-11-18', 78, 2, NULL, 1, 'en el dia de hoy se coloco el electrodo de referencia y se realizaron las soldaduras cupro.\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(2994, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 19, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 82, 129, '2021-03-13', 2, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza soldaduras en taller  sobre by pass.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 1, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(2995, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 103, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 85, 125, NULL, 87, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA IN SITU EL CEGADO DEL POZO DE KM 8 EL CUAL NO PRESENTA ASENTAMIENTO.\nMAÑANA PREVEEN REALIZAR LA TAPADA Y RECOMPOSICION DEL LUGAR.\nLA CONTRATISTA REALIZA LAS GESTIONES, EN LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ENVIADO POR EL JEFE TECNICO DE ESTA UN. PARA REALIZAR LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA HACIA LA ERP CORDON FORESTAL.\nLA CONTRATISTA EMITE EL PE N° 17 DONDE INDICA QUE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA AUN NO HA EJECUTADO LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 12, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(2996, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 8, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 85, 135, NULL, 62, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se procedió a sondear un cañero en el área adyacente al rectificador de columna en la Plaza Sarmiento con resultados negativos, se detectó el caño de gas y seguidamente zanjearon la calle, instalaron un caño con los cables de toma de potencial y del electrodo de referencia hasta un 50% de su recorrido, la zanja fue tapada y compactado el cruce de  calle con el mismo material extraído.  ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(2997, 591, 'Refuerzo de red en La Zagala', 2, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 80, 123, NULL, 4, 2, NULL, 1, '1. Cateos manuales, para ubicación de Cañería de Ø180mm.', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-10', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(2998, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 4, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 80, 136, NULL, 1, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Se inicia la instalación de gabinete nuevo - Se inicia zanjeo, fusionado y tapado de cañería de 50 mm.\nZona 2: Se inicio la instalación de gabinete nuevo.\nZona 3: Se continúa con la instalación del gabinete. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(2999, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 34, '2020-11-18', '2020-11-18', '2020-11-18', 27, 83, 126, '2020-11-20', 91, 2, '2020-11-18 10:59:36', 1, 'Hormigonado de calzada, colocación de producto para el curado y preparación de carteles y cmp ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(3000, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 35, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 83, 126, '2020-11-20', 93, 2, '2020-11-19 20:12:13', 1, 'Aserrado del hormigón e instalación de cmp y carteles ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 3, 1),
(3001, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 67, '2020-11-19', '2020-11-19', '2020-11-19', 27, 85, 130, '2021-02-10', 81, 2, NULL, 1, 'Se alcanzó y repasó profundidad de 100m en pozo.\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3002, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 9, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 85, 135, NULL, 65, 2, NULL, 1, 'Se terminó de colocar el caño y los cables del electrodo de referencia y de toma de potencial hasta el otro extremo de la calle frente a la plaza Sarmiento, queda pendiente la instalación del electrodo y la soldadura del cable de toma de potencial al caño del gasoducto.\nEn la ruta 40 adyacente al Callejon de Torres se desmontó el rectificador, la torre y el gabinete. Recomposición de terreno.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 19, 'Nublado', 'Bueno', 8, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(3003, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 5, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 80, 136, NULL, 9, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Se trabajo en tapada de cañeria ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 2, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3004, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 38, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha, personal de la contratista Bahisa, comenzó con la colocación del caño galvanizado para la bajada de energía eléctrica, personal de la cooperativa eléctrica colocó sunchos para la sujeción del mismo. También se realizó veredas de hormigón frente a los gabinetes, se realizó el conexiónado del rectificador, a la térmica, conjuntamente al tomacorrientes, y del gabinete donde iría el medidor se colocaron los cables hasta el disyuntor. Cegado de dispersor y hormigonado de dado de hormigón en CMP.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 24, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3005, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 36, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 83, 126, '2020-11-20', 93, 2, '2020-11-20 16:50:16', 1, 'Colocación de Brea para sellar juntas en el hormigón y repintado de carteles y cmp ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 12, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 4, 1),
(3006, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 104, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 85, 125, NULL, 87, 2, NULL, 1, 'EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION KM 8, SE REALIZA TAPADA Y RECOMPOSICION DEL LUGAR EN LA ZONA DEL POZO CEGADO.\nSE COLOCA ZUNCHO/ABRAZADERA EN POSTE DE LINEA ELECTRICA FIJANDO EL CAÑO DE BAJADA DE LA LINEA A EL GABINETE.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 9, 12, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(3007, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 71, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 85, 132, '2020-11-18', 79, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron las conecciones del equipo rectificador y se realizaron reparaciones de vereda.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3008, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 20, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de soldadura en taller .Continua con  correcciones en proyecto constructivo.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 2, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3009, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 68, '2020-11-20', '2020-11-20', '2020-11-20', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de dispersor profundo, tubos de venteo y vertido de coque calcinado.\nSe cegaron ambos pozos anteriores y realizaron tareas de zanjeo.\nSe realizó nueva base para re instalación de tejido existente que se retiró para poder ingresar equipos.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3010, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 6, '2020-11-21', '2020-11-21', '2020-11-21', 27, 80, 136, NULL, 9, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3011, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 39, '2020-11-21', '2020-11-21', '2020-11-21', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa realizó los trabajos de pinturas en ambas defensas tanto en el rectificador de calle Moreno como en el de calle Pellegrini, en ambas también se pintaron las bases de hormigón del rectificador y el dado de hormigón de la CMP. Se quiso realizar la calibración del equipo de calle Pellegrini y calle 1 y no se lo pudo lograr dado que el equipo no funciona correctamente, se probó toda la instalación con un generador. Al igual que el equipo de calle Moreno y Frondizi,el cual también se probó con un generador, donde el mismo quedó nivelado en 10 A.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 15, 'Nublado', 'Bueno', 24, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3012, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 72, '2020-11-21', '2020-11-21', '2020-11-21', 27, 85, 132, '2020-11-18', 79, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se puso en marcha el equipo rectificador y se probo con los servicios con resultados óptimos. Se realizaron trabajos de limpieza y orden del obrador para el traslado a Laprida.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3013, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 10, '2020-11-21', '2020-11-21', '2020-11-21', 27, 85, 135, NULL, 67, 2, NULL, 1, 'La repavimentación del cruce de calle en la Plaza Sarmiento lo realizará obras públicas de la municipalidad de San Martín en dos etapas para no cortar el transito vehicular.\nEn el callejón de Torres se sustituirá la caja de conexión existente por una CBP 3 debido a su mala integridad y poca funcionalidad al realizar las conexiones.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 19, 'Nublado', 'Regular', 17, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(3014, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 11, '2020-11-22', '2020-11-22', '2020-11-22', 27, 85, 135, NULL, 69, 2, NULL, 1, 'Se instaló el electrodo de referencia, construcción y descarga de hormigón para la platea de la columna del rectificador, apertura de zanja para los cables hacia el loop y tapada hacia el ramal de Ø 4¨', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 14, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Tracegroup', 'Bueno', NULL, 0),
(3015, 591, 'Refuerzo de red en La Zagala', 3, '2020-11-21', '2020-11-21', '2020-11-21', 27, 80, 123, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Ubicación de punta de red y prueba neumática ', NULL, NULL, 'tecnica@sdfsa.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-10', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'TOYOTA', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3016, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 69, '2020-11-21', '2020-11-21', '2020-11-21', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se realiza instalación de cámara y terminaciones en pozo. \nInstalación y PEM de equipo rectificador.\nSe entrega la locación en perfectas condiciones de orden y limpieza al Sr. José Luis Pavoni y se desmoviliza equipos. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3017, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 21, '2020-11-23', '2020-11-23', '2020-11-23', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el día de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3018, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 12, '2020-11-23', '2020-11-23', '2020-11-23', 27, 85, 135, NULL, 73, 2, NULL, 1, 'Se colocó en zanja cable catódico de 25mm y cable para electrodo de referencia desde la nueva ubicación del rectificador hasta el loop en Callejón de Torres. (% de avance registrado en el items de instalación de cable anódico)  Soldadura planificada para el 24-11-2020. Tapado de zanja.\nSe instaló el rectificador, armado de cajas CBP 3 en columna del rectificador', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Magrini Maximo Dante', 'Bueno', NULL, 0),
(3019, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 7, '2020-11-23', '2020-11-23', '2020-11-23', 27, 80, 136, NULL, 9, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Pte. Yrigoyen - 30 de Agosto: se continuo con zanjeo \nZona 2: Saenz Peña - 30 de Agosto: Se realizaron cateos y pozo de lanzamiento para tunelera dirigida ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3020, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 73, '2020-11-23', '2020-11-23', '2020-11-23', 27, 85, 132, '2020-11-18', 79, 2, NULL, 1, 'Sin actividad por feriado nacional.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3023, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 40, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa, se movilizó hasta la nueva locación de Pigüe, se detectaron las interferencias, se realizo acta de inicio de obra en la locación ya mencionada, se coloco vallado con balizas en unas de las manos de calle Avellaneda con autorización de la inspección municipal. Se posicionó camión con torre y se comenzó a rotar.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3024, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 74, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 85, 132, '2020-11-18', 79, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizo el traslado del obrador hacia la localidad de Laprida,se realizaron cateos y se comenzo con el cegado de pozos', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3025, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 8, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 80, 136, NULL, 15, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Calle Pte. Yrigoyen - 30 de Agosto: Se finalizó con el zanjeo, tendido y tapada de cañería de 50 mm. Se realizo prueba neumática de cañeria\nZona 2: Calle Sáenz Peña - 30 de Agosto: Se inició con el zanjeo, tendido y tapada de cañería de 63 mm - Se realizó pozo receptor para tunelera dirigida\n', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3026, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 37, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 83, 126, '2020-11-20', 93, 2, '2020-11-24 17:56:32', 1, 'Sin actividades ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 8, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 1, 1),
(3027, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 105, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 85, 125, NULL, 87, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 10, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 41, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', '', NULL, 0),
(3028, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 13, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 85, 135, NULL, 73, 2, NULL, 1, 'Se realizó la soldadura del cable de toma de potencial y la instalación del electrodo de referencia en la plaza Sarmiento y recomposición de revestimiento. Se soldó el cable catódico y el de toma de potencial en el Callejón de Torres. Recomposición de vereda en ruta 40 en ubicación anterior del conjunto (rectificador-columna-gabinete). Mañana 25-11-2020 se realizará la sustitución del cable anódico el cual había dado una falsa señal de estar en buenas condiciones y hoy se detecto lo contrario mediante toma de mediciones.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 19, 'Nublado', 'Regular', 11, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Magrini Maximo Dante', 'Bueno', NULL, 0),
(3029, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 22, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades debido a mal tiempo.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Lluvia/Nieve', 'Bueno', NULL, 1, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3030, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 70, '2020-11-24', '2020-11-24', '2020-11-24', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se realizó visita a locación de Rubro N°2 Ing. Huergo para verificar estado de pozo el cual se encontró seco.\nTambién se llevaron a cabo tareas administrativas en dicha ciudad y en Villa Regina con apoyo del Sr. Carlos Azzolina referentes a la bajada de energía eléctrica por parte de EDERSA.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3031, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 41, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista continúa con la perforación, donde se observa la dureza del terreno.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3032, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 9, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 80, 136, NULL, 31, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Calle Pte. Yrigoyen - 30 de Agosto: Se realizo fucionado de cañeria interna entre gabinete nuevo y gabinete existe. \nZona 2: Calle Saenz Peña - 30 de Agosto : Se continuo con zanjeo, tendido y tapada de cañería de 63 mm.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3033, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 23, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas en taller, control de documentación y certificados de calidad.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3034, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 14, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 85, 135, NULL, 74, 2, NULL, 1, 'Zanjeo, instalación de cable anódico y tapada desde caja colectora hasta nueva ubicación del rectificador. Traslado de personal y herramientas desde San Martín hasta Bariloche.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Regular', 20, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Magrini Maximo Dante', 'Bueno', NULL, 0),
(3035, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 75, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 85, 132, '2020-11-18', 79, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron 20 mts de perforacion y se encamiso y se inyecto cemento con aditivo acelerador.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3036, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 106, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nSE DA AVANCE DE OBRA A ITEMS QUE YA SE LES REALIZO LA PEM POR PARTE DE LA DISTRIBUIDORA.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 34, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Bueno', NULL, 0),
(3039, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 15, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 85, 135, NULL, 76, 2, NULL, 1, 'Se instaló el gabinete de vereda y rectificador en la planta Esandi de Camuzzi con una cuadrilla y en simultaneo se realizó con otra cuadrilla el reemplazo  del rectificador en (Rosas y French) y en (Anasagasti y Frey). Los valores o lecturas de los equipos fueron testeados en cada caso.\nSeguidamente una cuadrilla se dirigió hasta la PK 318 en Pilcaniyeu para realizar el tapado de la zona donde se realizó la soldadura del cable catódico.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 194, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 29, 0, 0, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Magrini Maximo Dante', 'Bueno', NULL, 0),
(3040, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 71, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se asistió a base de contratista y se quedó a la espera de mantener reunión con representante del municipio de Neuquén para reveer condiciones de construcción en locaciones pendientes: Belgrano y Brentana, Elordi y Catriel y Rhode y Novella.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 50, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3041, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 38, '2020-11-25', '2020-11-25', '2020-11-25', 27, 83, 126, '2020-11-20', 93, 2, '2020-11-25 16:15:20', 1, 'Habilitación de calzada ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 12, 14, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 2, 1),
(3042, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 39, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 83, 126, '2020-11-20', 93, 2, '2020-11-26 16:18:53', 1, 'Sin actividades en obra, rabajos mecánicos finalizados ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 258, NULL, NULL, 8, 8, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', 1, 1),
(3043, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 76, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 85, 132, '2020-11-18', 85, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 50 mts se bajaron los electrodos y el coque calcinado,del pozo numero 1 con los respectivos venteos,se preparo el encofrado de la camara 1.Se comenzo con el pozo 2 llegando a 10 mts aproximadamente,se continuo con el cegado de pozo.\n\n\n', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 7, 19, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3044, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 10, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 80, 136, NULL, 38, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Calle Pte. Yrigoyen - 30 de Agosto: Se realizó instalación de cañería.\nZona 2: Calle Sáenz Peña - 30 de Agosto: Se continuó con el zanjeo, tendido y tapada de cañería de 63 mm. Se realizó fusionado de cañería.  \n', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3045, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 107, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 36, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3046, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 24, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia armado de hierros en talleres,  para estructura de bases.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3047, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 42, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista continúa con la perforación donde el suelo se encuentra muy duro,', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, NULL, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3048, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 43, '2020-11-27', '2020-11-27', '2020-11-27', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continúa con la perforación del primer pozo dispersores, ya que el mismo es un suelo duro', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 35, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3049, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 72, '2020-11-26', '2020-11-26', '2020-11-26', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra.\nSe realiza revisión de documentación varia y se está a la espera de definiciones por parte del municipio de la ciudad de Neuquén.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3050, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 11, '2020-11-27', '2020-11-27', '2020-11-27', 27, 80, 136, NULL, 38, 2, NULL, 1, 'Zona 2: Calle Saenz Peña - 30 de Agosto: Se continuo con zanjeo. Se realizo fusionado de cañeria ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3051, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 77, '2020-11-27', '2020-11-27', '2020-11-27', 27, 85, 132, '2020-11-18', 87, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se llego a los 20 mts del pozo n 2 y se encamiso y se cemento.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 7, 19, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 1, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', '', NULL, 0),
(3052, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 108, '2020-11-27', '2020-11-27', '2020-11-27', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, '', 'Bueno', 42, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3053, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 44, '2020-11-28', '2020-11-28', '2020-11-28', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa realizó encaminado de 10\" luego procedió a la colocación de tubos de venteos con ánodos y colocación de coque de petróleo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3054, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 25, '2020-11-27', '2020-11-27', '2020-11-27', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con armando de hierros y control de calidad en taller.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3055, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 26, '2020-11-28', '2020-11-28', '2020-11-28', 27, 82, 129, '2021-03-13', 6, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', '', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3056, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 73, '2020-11-27', '2020-11-27', '2020-11-27', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se realiza revisión de documentación CAO de Rubro N°3 presentada en la fecha.\nSe espera novedades de inspector del municipio de la ciudad de Neuquén respecto a las locaciones pendientes.\nTambién se esperan novedades de EDERSA respecto a bajada de energía eléctrica para realizar PEM de equipo rectificador en Rubro N° Ing. Huergo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AA820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3057, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 12, '2020-11-28', '2020-11-28', '2020-11-28', 27, 80, 136, NULL, 38, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3058, 612, 'Adecuación plantas compresoras Viedma ', 1, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 90, NULL, NULL, 22, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Gabriel Urrutia', NULL, NULL, '2020-09-07', 1, 166, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3059, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 45, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa, continúa con los trabajos de acertado y zanjeo en cruce de calle Avellaneda, donde se coloca cañero de 2\"de PVC, donde se introdujo cable anodico hasta el rectificador. Personal de la subcontratista se movilizó hacía el 2do pozo dispersor', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 17, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3060, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 78, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 85, 132, '2020-11-18', 91, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se completaron 50 mts de perforacion y se bajaron los anodos y el coque calcinado junto con los tubos de venteo.Se termino la camara numero 1.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 7, 19, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3061, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 13, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 80, 136, NULL, 40, 2, NULL, 1, 'Zona 2: Calle Saenz Peña - 39 de Agosto: Se finalizo con el zanjeo, tendido y tapada de cañeria de 63 mm. Se realizo fusionado de cañeria. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3062, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 109, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 33, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3063, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 27, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista se encuentra realizando acopio de materiales y control de calidad, en taller.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3064, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 74, '2020-11-30', '2020-11-30', '2020-11-30', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se realizó dado de hormigón a nuevo según lo previsto, para base de gabinete en vereda.\nSe colocó nuevo gabinete.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PBK 442', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3065, 562, 'PRUEBA DE ERRORES y CAMBIOS', 3, '2020-11-29', '2020-11-29', '2020-11-29', 27, 81, NULL, '2020-12-31', 19, 1, '2020-11-29 00:00:00', 1, 'S/c', NULL, NULL, 'Anibal VERA', NULL, NULL, '2020-07-10', 1, 303, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Fiat', '4x4', 'Aaa111', 'Andrea', 'Bueno', 1, 1),
(3066, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 46, '2020-12-01', '2020-12-01', '2020-12-01', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa, realizó la reparación del cruce de calle Av. Avellaneda. Se continúa con la perforación, la misma avanza muy lento por la dureza del terreno.\nSe coloco cámara de hormigón en el primer dispersor realizado. En la localidad de Punta Alta en la ubicación de calle Roca esquina Irigoyen a pedido de la UN de Bahía Blanca, se movilizó la contratista hasta el lugar para reparar el electrodo de referencia que según mediciones de potenciales daba datos muy elevado se rompió vereda se encontró electrodo de referencia se midió y el mismo daba -1,147 V.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3067, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 110, '2020-12-01', '2020-12-01', '2020-12-01', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nCONTRATISTA ENVIA DE FORMA ELECTRONICA LOS INFORME DE ERP CORDON FORESTAL Y LOCACION DON BOSCO PARA REVISION.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 36, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3068, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 79, '2020-12-01', '2020-12-01', '2020-12-01', 27, 85, 132, '2020-11-18', 91, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se completaron los caños de venteo y se realizaron el total de la apertura y tapado de zanja. ', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 7, 19, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3069, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 14, '2020-12-01', '2020-12-01', '2020-12-01', 27, 80, 136, NULL, 41, 2, NULL, 1, 'Zona 2: Calle Saenz Peña - 30 de Agosto: Se realizo prueba de hermeticidad de cañeria de 63 mm \nSe realizo acondicionamiento de pozos cabeza para realizacion de empalmes de cañeria. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3070, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 28, '2020-12-01', '2020-12-01', '2020-12-01', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de acopio en taller.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3071, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 29, '2020-12-02', '2020-12-02', '2020-12-02', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con acopio de material y control de documentación.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', '', NULL, 0),
(3072, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 75, '2020-12-01', '2020-12-01', '2020-12-01', 27, 85, 130, '2021-02-10', 83, 2, NULL, 1, 'Se avanza con las tareas de acondicionamiento de defensa, se le dió terminación a dado de hormigón.\nSe realizó relevamiento de locaciones Rhode y Novella, Belgrano y Brentana y Elordi y Catriel con inspector de la municipalidad de Neuquén. No se exige (como en un principio) la construcción de cámaras subterráneas.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PBK 442', 'Winland S.A.', '', NULL, 0),
(3073, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 111, '2020-12-02', '2020-12-02', '2020-12-02', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DEL TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nSE LE SOLICITA AL JEFE DE OBRA DE LA CONTRATISTA REVISAR LOS INFORMES ENVIADOS DE ERP CORDON FORESTAL Y LOCACION DON BOSCO YA QUE CONTIENEN ERRORES.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 24, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3074, 573, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 80, '2020-12-02', '2020-12-02', '2020-12-02', 27, 85, 132, '2020-11-18', 94, 2, NULL, 1, 'En el dia de hoy se realizaron las conexiones al rectificador.', NULL, NULL, 'Jorge La Salvia', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 188, NULL, NULL, 7, 12, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'toyota', '4x4', 'ab065tc', 'tuv Rheinland', 'Bueno', NULL, 0),
(3075, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 15, '2020-12-02', '2020-12-02', '2020-12-02', 27, 80, 136, NULL, 42, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Pte Yrigoyen - 30 de Agosto: Se realizó tapada de cañería desde gabinete nuevo a gabinete viejo.  Se realizó tapada de cañería. Se realizó georreferenciación de cañería de 50 mm. Se finalizó con el revoque de gabinete nuevo \nZona 2: Saen Peña - 30 de Agosto: Se realizó fusionado de montura para conexionado de servicio. Se finalizó con la tapada de cañería. Se finalizó con el revoque de gabinete nuevo\nSe reacondicionaron los pozos cabezas para la realización de empalmes de cañerías.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3076, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 47, '2020-12-02', '2020-12-02', '2020-12-02', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continúa con la perforación del segundo dispersor terreno duro, se coloco caños camisas de 10 pulgadas, también se pasó cable desde la CMP hasta el gabinete del rectificador, se realizó pre tapada, colocación de malla de advertencia y tapada final compactada, se realizó contrapuso de hormigón.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3077, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 30, '2020-12-03', '2020-12-03', '2020-12-03', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con acopio y control de calidad.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3078, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 48, '2020-12-03', '2020-12-03', '2020-12-03', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continuo con la perforación llegando a los 53mts de profundidad, se instalaron los caños de venteos, anodos y coque de petróleo, también se realizó la colocación de baldosas sobre vereda, se tomaron mediciones en agua y en coque.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 13, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3079, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 76, '2020-12-02', '2020-12-02', '2020-12-02', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se realizó instalación de defensa reacondicionada y también instalación y conexionado de equipo rectificador.\nSe asistió a locación de Rubro Número 2 Ing. Huergo y se realizó la PEM de equipo rectificador en presencia del Sr. Agustín Aedo.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PBK 442', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3080, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 112, '2020-12-03', '2020-12-03', '2020-12-03', 27, 85, 125, NULL, 88, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELÉCTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL. \nJEFE TEC DE CR ENVÍA A CONTRATISTA COMO PROCEDER PARA SOLICITAR EL TENDIDO.\nSE REVISA LA CERTIFICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE. SE DEVUELVE SOLICITANDO REVISAR YA QUE CONTIENE DIFERENCIAS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 26, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3081, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 16, '2020-12-03', '2020-12-03', '2020-12-03', 27, 80, 136, NULL, 64, 2, NULL, 1, 'Zona 1: Calle Pte. Yrigoyen – 30 de Agosto: Se realizó empalme y desvinculación de cañería de Ø50 mm. Se finalizó con tapada de pozo cabeza. \nZona 2: Calle Sáenz Peña – 30 de Agosto: Se realizaron empalmes y desvinculación de cañería de Ø63 mm. Se realizó tapada de pozos cabezas. Se realizó abandono de cañería de PE Ø63mm existente. Se realizo georreferenciaciónde cañeria \nZona 3: Calle Liniers – 30 de Agosto: Se realizó empalme y desvinculación de cañería de Ø50 mm. Se realizó abandono de cañería de PE Ø50mm. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3085, 615, 'Refuerzo de red en Fernández de Oro', 1, '2020-12-03', '2020-12-03', '2020-12-03', 27, 80, 119, NULL, 5, 2, NULL, 1, 'Se realiza el cruce de calle Cipolletti, acumulando un total de 20 mts.', NULL, NULL, 'favioregliner@crconstructora.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-21', 1, 128, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD 888 UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(3086, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 31, '2020-12-04', '2020-12-04', '2020-12-04', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La  contratista continua acopio de materiales.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3088, 615, 'Refuerzo de red en Fernández de Oro', 2, '2020-12-04', '2020-12-04', '2020-12-04', 27, 80, 119, NULL, 6, 2, NULL, 1, 'Se cortaron dos electrofusiones ya que no salieron los testigos', NULL, NULL, 'favioregliner@crconstructora.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-21', 1, 128, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 4, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD 888 UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(3089, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 49, '2020-12-04', '2020-12-04', '2020-12-04', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continuo con la excavación para la colocación de la segunda cámara premoldeada para el segundo dispersor, se realizó excavación para la colocación del venteo  y cables hasta la segunda cámara premoldeada, la misma se realizó pre tapada, compactación manual, colocación de malla de advertencia y tapada final.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 23, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3090, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 77, '2020-12-03', '2020-12-03', '2020-12-03', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se realiza PEM y bajada de energía eléctrica en equipo de locación Rubro N°12 Plottier.\nSe recibe y revisa documentación CAO y otras.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'PBK 442', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3091, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 78, '2020-12-04', '2020-12-04', '2020-12-04', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se realizó cambio de gabinete, instalación de defensa y readecuación de acometida en locación de Rubro N°7 Rodhe y Novella de Neuquén.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3092, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 17, '2020-12-04', '2020-12-04', '2020-12-04', 27, 80, 136, NULL, 70, 2, NULL, 1, 'Se realizó llenado de agua para abandono de cañería y tapada de pozos cabezas donde se realizó desvinculación de cañería. Se realizó reubicación de cartel.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0);
INSERT INTO `informe` (`idInforme`, `idProyecto`, `sNombreProyecto`, `sNumeroInforme`, `dFecha`, `dFechaInicioPeriodo`, `dFechaFinPeriodo`, `idArea`, `idEspecialidad`, `idIto`, `dFechaEstimadaFinalizacion`, `nAvance`, `idEstado`, `dFechaCierre`, `idTipoInforme`, `sDetalleInspeccion`, `sAfe`, `sOt`, `sContacto`, `sCm`, `sIngenieroProyecto`, `dFechaInicioProyecto`, `nCantidadAfectados`, `idUsuario`, `sMaquinariaEquipos`, `sHitosPeriodo`, `nHoraInicio`, `nHoraFin`, `sEstadoTiempo`, `sEstadoTerreno`, `nViento`, `bDiaPerdido`, `bAccidente`, `sMarcaVehiculo`, `sTipoVehiculo`, `sDominioVehiculo`, `sTitularVehiculo`, `sConceptoTecnico`, `nAdjuntosMobile`, `bCerradoMobile`) VALUES
(3093, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 113, '2020-12-04', '2020-12-04', '2020-12-04', 27, 85, 125, NULL, 89, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELÉCTRICO A LA ERP CORDÓN FORESTAL. \nSE REVISA LA CERTIFICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE. SE DEVUELVE SOLICITANDO REVISAR YA QUE CONTIENE DIFERENCIAS NUEVAMENTE.\nA FINAL DE DÍA SE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN ENVIADA.\nLA CONTRATISTA ENVÍA INFORME Y CAO DE LOS TRABAJOS DE LA UN COM RIV Y TRELEW PARA REVISIÓN.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 22, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3094, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 50, '2020-12-05', '2020-12-05', '2020-12-05', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa continúa con los trabajos de zanjeo, colocación de caños de venteos y cables de ánodos hasta la CMP, se realizó pre tapada, compactación manual, colocación de malla de advertencia y tapada final. Se reacondiciono caja de medición, se dejó rectificador regulado a 10A. Cegado de dispersor profundo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3095, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 32, '2020-12-05', '2020-12-05', '2020-12-05', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', '', NULL, 0, NULL, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3096, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 18, '2020-12-05', '2020-12-05', '2020-12-05', 27, 80, 136, NULL, 70, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3097, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 33, '2020-12-07', '2020-12-07', '2020-12-07', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, NULL, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3098, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 34, '2020-12-08', '2020-12-08', '2020-12-08', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el día de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, NULL, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3099, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 51, '2020-12-07', '2020-12-07', '2020-12-07', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa realizó la movilización hasta la locación de Saladillo.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 44, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3100, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 52, '2020-12-08', '2020-12-08', '2020-12-08', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa realizó mediante detecciones de las interferencias a través de RD. Las mismas fueron detectadas.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 13, 'Bueno', 'Bueno', 31, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3101, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 19, '2020-12-07', '2020-12-07', '2020-12-07', 27, 80, 136, NULL, 70, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3102, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 20, '2020-12-08', '2020-12-08', '2020-12-08', 27, 80, 136, NULL, 70, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3103, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 16, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 85, NULL, NULL, 87, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Magrini Maximo Dante', '', NULL, 0),
(3104, 576, 'Renovación Ramal Ensenada ', 40, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 83, 126, '2020-11-20', 100, 2, NULL, 1, 'Se cerraron en la fecha incidencias que habían quedado pendientes de cierre por la aplicación. Conforme a obra y Georreferenciación aprobados.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-08-13', 1, 148, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Ford ', '4x4', 'AD888US ', 'Camuzzi Gas ', 'Bueno', NULL, 0),
(3105, 603, 'Nueva ERP 5 de abril - BBL', 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 82, NULL, NULL, 3, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-10-06', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3107, 602, 'Refuerzo ramal Rio Colorado', 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 83, NULL, NULL, 3, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'transredessa@gmail.com', NULL, NULL, '2020-09-24', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3108, 583, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020 - Bs As Norte / Bahia Blanca', 53, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 85, 133, '2021-01-10', 83, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha personal de la contratista Bahisa, se encontraba en la municipalidad de Saladillo a la espera de entrega del permiso de habilitación para comenzar a trabajar. Esto no fue a si, le indicaron que el mismo se lo van a conceder en Enero del año 2021. A raíz de esta comunicación la contratista Bahisa a partir del día 10 de diciembre del corriente realizará la desmovilización de sus operarios retomando las tareas el día 4 de enero de 2021.', NULL, NULL, 'r.marino@bahisa.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-15', 1, 189, NULL, NULL, 8, 14, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 12, 0, 0, 'Renault Sandero 5p', 'Sedan', 'AD306VX', 'Utility', 'Bueno', NULL, 0),
(3109, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 114, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 85, 125, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nLA CONTRATISTA AUN NO HA GESTIONADO LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA ANTE LA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.\nSE REVISAN LOS CAO DE LOS TRABAJOS DE LA UN COM RIV.(ITEM 4 Y 5)\nLA CONTRATISTA EMITE NPO N° 18 DONDE INDICA LA ESPERA DE LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA EN ERP CORDON FORESTAL Y MENCIONA LA ACTIVIDAD ENTRE FECHAS FESTIVAS.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3110, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 21, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 80, 136, NULL, 83, 2, NULL, 1, 'Zona 4: Ruta del Cereal - Garre: Se realizó el zanjeo, tendido y tapada de cañería de 90 mm.Se realizo fusionado de cañeria. Se realizó prueba de hermeticidad de la cañería ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3111, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 79, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se realizó reemplazo de gabinete y rectificador en calles Elordi y Catriel de la ciudad de Neuquén', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3112, 615, 'Refuerzo de red en Fernández de Oro', 3, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 80, 119, NULL, 9, 2, NULL, 1, 'Se realizan la fusion de tres caños ', NULL, NULL, 'favioregliner@crconstructora.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-21', 1, 128, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD 888 UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(3113, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 35, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con acopio y control de calidad.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, NULL, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3114, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 36, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con acopio de materiales.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, NULL, NULL, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3115, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 89, 123, NULL, 1, 2, NULL, 1, '1. Se realizo Reunión previa al inicio de Obra. 2. Verificación de legajo. 3. Apertura de libro. 4. Relevamiento en campo.', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 15, 'Bueno', 'Bueno', 23, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3116, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 22, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Zona 2: Reparación de calzada afectada.\nZona 4: Se realizaron conexiones a cañería existente por parte de personal de la Distribuidora. Corte y taponamiento de cañería existente y desafectación de la misma. Reconstrucción del terreno afectado.\n\nLa contratista se retira de la zona de obra habiendo terminado los trabajos e informa que presentará la documentación CAO la semana que viene.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3117, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 2, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 89, 123, NULL, 2, 2, NULL, 1, '1. Se realizaron medidas y trabajos civiles para la ampliación de platea. ', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 30, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3118, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 1, '2020-12-09', '2020-12-09', '2020-12-09', 27, 85, 137, '2020-12-31', 0, 2, '2020-12-09 11:10:03', 1, 'La contratista dispone del permiso del ADA que se encontraba pendiente para comenzar con las actividades. Comienza la movilización de maquinaria y herramientas de trabajo. Colocación de vallado y señalización correspondiente. Se estima que en el dia de mañana trasladarán la maquina perforadora para posicionar y dar comienzo con la instalación del dispersor el día Viernes.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'OVD758', 'Montamar', 'Bueno', 3, 1),
(3119, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 115, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 85, 125, NULL, 90, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nSE REVISAN LOS CAO DE LOS TRABAJOS DE LA UN COM RIV.(ITEM 1 Y 3)', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3120, 615, 'Refuerzo de red en Fernández de Oro', 4, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 80, 119, NULL, 13, 2, NULL, 1, 'Se fusionan, se bajan y se tapan 5 caños de PE', NULL, NULL, 'favioregliner@crconstructora.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-21', 1, 128, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD 888 UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', 'Bueno', NULL, 0),
(3121, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 37, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contartista continua con acopio de materiales y control de documentación', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3122, 605, 'Ref Sist Prot. Catódica CGS 2020 UN De Los Lagos', 16, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 85, NULL, NULL, 87, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'Toyota', 'Sedan', 'AD700VK', 'Magrini Maximo Dante', '', NULL, 0),
(3126, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 80, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se realizan tareas de preparación de equipos y materiales en base operativa para locación de Belgrano y Brentana, ciudad de Neuquén.\nSe realiza también revisión de documentación in situ.\n', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3127, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 1, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 82, 138, '2021-04-09', 5, 2, '2020-12-10 18:59:49', 1, 'El día de la fecha se concreta la desmovilización de módulos MAT en planta de Carlos Tejedor.\nHabiéndo cumplido las exigencias para el ingreso a planta de personal y equipos se preocede a firmar correspondiente Permiso de Trabajo.\n\nSe realiza desconexión e inertizado de módulos MAT, y posterior desmontaje e izaje.\n\nSe verifica el correcto aseguramiento de la carga con sujeciones al equipo de transporte.', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 347, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 60, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', 4, 1),
(3128, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 2, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 82, 138, '2021-03-24', 5, 2, '2020-12-11 15:25:20', 1, 'El día de la fecha se da comienzo al proceso de inspección y relevamiento de estado de módulos MAT.\nCon dicho relevamiento se realizará el correspondiente informe de estado con la propuesta de tareas a realizar por la firma contratista. El mismo deberá ser aprobado por Camuzzi.\nTareas relevadas:\n- Retiro de tapas de fibra y cubiertas.\n- Desmontaje de estructuras arañas rigidizadoras.\n- Desconexión se cañerías y tubbings (parcial).\n- Inspección visual externa.\n\nDÍAS EN TALLER: 1', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 347, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', 4, 1),
(3129, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 23, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a espera de documentación de conforme a obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3130, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 116, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 85, 125, NULL, 91, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nSE REVISAN LOS CAO DE LOS TRABAJOS DE LA UN COM RIV.(ITEM 1,2,4 Y 5)', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3131, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 3, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 89, 123, NULL, 3, 2, NULL, 1, '1. Desafectación de equipo separador con cañería inducida hacia al tanque de choque. 2. Movimiento de suelo y nivelación. 3. Elaboración de encofrado para complemento de platea existente. 4. Colocación de malla para platea. 5. Vaciado de hormigón elaborado.', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 19, 'Bueno', 'Bueno', 35, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3132, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 81, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se realizó conexionado eléctrico y PEM de equipos en locaciones de rubros 4 y 8.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 31, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3133, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 2, '2020-12-10', '2020-12-10', '2020-12-10', 27, 85, 137, '2020-12-31', 0, 2, '2020-12-10 21:01:53', 1, 'La contratista presenta permiso municipal aprobado y pedido de interferencias. Continúa con acopio de materiales y comienzan los cateos.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'OVD758', 'Montamar', 'Bueno', 3, 1),
(3134, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 24, '2020-12-12', '2020-12-12', '2020-12-12', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a la espera de documentación de conformidad a obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3135, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 4, '2020-12-12', '2020-12-12', '2020-12-12', 27, 89, 123, NULL, 3, 2, NULL, 1, 'Sin actividades por condiciones climáticas (Lluvias).', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 11, 'Lluvia/Nieve', 'Regular', 20, 1, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3136, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 38, '2020-12-12', '2020-12-12', '2020-12-12', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista no realiza actividades en el dia de la fecha.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, NULL, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3138, 615, 'Refuerzo de red en Fernández de Oro', 5, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 80, 119, NULL, 13, 2, NULL, 1, 'SIN ACTIVIDAD, A LA ESPERA DE LOS PERMISOS DE TRABAJO DE VIALIDAD PROVINCIAL Y FERROSUR S.A.', NULL, NULL, 'favioregliner@crconstructora.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-21', 1, 128, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD 888 UT', 'Camuzzi Gas Pampeana', '', NULL, 0),
(3139, 607, 'Instalación de odorizador en Gto. Alim. a Jacobacci', 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 88, NULL, NULL, 3, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Gustavo Schisano', NULL, NULL, '2020-11-02', 1, 170, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3140, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 3, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 82, 138, '2021-03-24', 6, 2, NULL, 1, 'El día de la fecha se continua con el relevamiento de estado en módulos MAT. Con dicho relevamiento se realizará el\ncorrespondiente informe de estado con la propuesta de tareas a realizar por la firma\ncontratista. El mismo deberá ser aprobado por Camuzzi. \n\nTareas relevadas: \n- Desconexión se cañerías y tubbings (completa).\n- Desconexión de válvulas de bloqueo y conexiones principales.\n- Inspección visual externa. \n- Desvalvulado de cilindros recipientes.\n\nDÍAS EN TALLER: 5\n', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 197, NULL, NULL, 8, 16, 'Bueno', 'Bueno', 32, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3141, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 3, '2020-12-11', '2020-12-11', '2020-12-11', 27, 85, 137, '2020-12-31', 0, 2, '2020-12-11 23:29:52', 1, 'La contratista continúa con el traslado de herramientas de trabajo y acopiode materiales. Se estima que el día Lunes 14 se posicionará la máquina perforadora', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'OVD758', 'Montamar', 'Bueno', 3, 1),
(3142, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 117, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 85, 125, NULL, 92, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nSE REVISAN LOS CAO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA UN TRELEW.\nLA CONTRATISTA AUN NO PRESENTA LA CERTIFICACION DE NOVIEMBRE', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3143, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 39, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tareas de desencofrado.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3144, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 25, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a espera de documentación conforme a obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3146, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 4, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 85, 137, '2020-12-31', 8, 2, '2020-12-14 14:25:20', 1, 'Se posiciona la máquina perforadora y comienza ma instalación del dispersor profundo, alcanzando los 13m de perforación con cabezal de 14\" al día de la fecha. Se retiran los ánodos en la UN La Plata.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3147, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 82, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 85, 130, '2021-02-10', 84, 2, NULL, 1, 'Se energizó equipo instalado en calles Elordi y Catriel de ciudad de Neuquén y su PEM. Se detecta falla en electrodo de referencia y toma de potencial.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 30, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3148, 565, 'Protección Catódica - CDR/TRE', 118, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 85, 125, NULL, 92, 2, NULL, 1, 'SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.\nA LA ESPERA DE LA TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.\nSE ENTREGA EN LA UN CR AL JEFE TECNICO LA DOCUMENTACION GENERADA EN OBRA, PUNCH LIST Y HANDOVER\nDEBIDO A LA BAJA DEL SERVICIO DE INSPECCION DE LA OBRA DE REF.', NULL, NULL, 'Sergio Szymanski', NULL, NULL, '2020-06-16', 1, 176, NULL, NULL, 8, 9, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 28, 0, 0, 'Chevrolet', 'Sedan', 'AD654GF', '', 'Regular', NULL, 0),
(3149, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 5, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 85, 137, '2020-12-31', 10, 2, '2020-12-15 14:00:01', 1, 'No se presentan avances en la perforación del primer pozo debido a complicaciones con la dureza del terreno. Se realiza cegado de pozos.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3150, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 5, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 89, 123, NULL, 3, 2, NULL, 1, 'Saneamiento de predio y movilización de material retirado para la elaboración de platea.', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 48, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3151, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 6, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 89, 123, NULL, 7, 2, NULL, 1, '1. Apertura de pozo para jabalina de puesta a tierra. 2. Fabricación mecánica de caños de drenaje del separador a tanque de choque. 3. Gammagrafía a fabricación mecánica.  ', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, NULL, '', '', NULL, NULL, NULL, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3152, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 40, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista inicia tareas de zanjeo para cañeros.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3153, 622, 'Nueva ERP Gonzales Chaves', 1, '2020-12-14', '2020-12-14', '2020-12-14', 27, 82, 126, '2021-03-06', 7, 2, '2020-12-14 00:00:00', 1, 'Descarga de equipos y cartelería.', NULL, NULL, 'Fernando GAZZONI', NULL, NULL, '2020-09-07', 1, 258, NULL, NULL, 2, 17, 'Bueno', 'Bueno', 18, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', 1, 1),
(3154, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 26, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a la espera de documentación de conforme a obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3155, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 83, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 85, 130, '2021-02-10', 91, 2, NULL, 1, 'Se realizan preparaciones para cambio de gabinete en locación de calles Belgrano y Brentana.\nSe revisa documentación CAO presentada.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3156, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 6, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 85, 137, '2020-12-31', 13, 2, '2020-12-16 14:00:01', 1, 'No se presentan avances en la perforación del primer pozo debido a complicaciones con la dureza del terreno. Se realiza cegado de pozos.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3157, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 4, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 82, 138, '2021-03-24', 7, 2, NULL, 1, 'Se continua con el relevamiento de estado en\nmódulos MAT. Con dicho relevamiento se realizará el correspondiente informe de\nestado con la propuesta de tareas a realizar por la firma contratista. El mismo deberá\nser aprobado por Camuzzi. \n\nTareas relevadas: \n- Prueba e inspección de válvulas de bloqueo.\n- Marcado con identificación de conexiones y acopio. \n- Desvalvulado de cilindros recipientes finalizado.\n- Aspirado inicial e inspección ocular con luz led 12v.\n\nDÍAS EN TALLER: 6\n', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 197, NULL, NULL, 7, 16, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3158, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 41, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista posiciona la planta dentro del predio se realiza en obra acopio de caños.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3159, 622, 'Nueva ERP Gonzales Chaves', 2, '2020-12-15', '2020-12-15', '2020-12-15', 27, 82, 126, '2021-03-06', 7, 2, '2020-12-15 00:00:00', 1, 'Carros de cañerías e interferencias ', NULL, NULL, 'Fernando GAZZONI', NULL, NULL, '2020-09-07', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 15, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', 1, 1),
(3160, 622, 'Nueva ERP Gonzales Chaves', 3, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 82, 126, '2021-03-06', 7, 2, '2020-12-16 00:00:00', 1, 'Carros de cañerías e interferencias, relajamiento de medidas del skid ', NULL, NULL, 'Fernando GAZZONI', NULL, NULL, '2020-09-07', 1, 258, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', 16, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', 2, 1),
(3161, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 7, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 89, 123, NULL, 8, 2, NULL, 1, '1. Izaje de separador a reemplazar y colocación del nuevo. 2. Se retiraron dados de hormigón o bases del separador a reemplazar.  ', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3162, 613, 'Inspecciones directas en Santa Rosa', 1, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 91, 140, '2021-02-25', 15, 2, NULL, 1, 'Se realizó posicionamiento, detección de cañerías, zanjeo, mediciones complementarias, limpieza de cañería revestida, detección de fallas, remoción del revestimiento, limpieza de superficie, inspección de defectos y/o anomalías, medición de espesores, recouting, tapada y reparación del terreno en los dos pozos correspondientes a \"Alim. ERP Santa Rosa (043-057)\". En el pozo n°2 se realizó un cambio de revestimiento de 2,5 metros debido a que la distancia de separación entre las 3 fallas detectadas así lo requería.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-10-28', 1, 200, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'AD521AN', 'Deville Miguel Angel', 'Bueno', NULL, 0),
(3163, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 27, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a la espera de documentación de conforme a obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3164, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catodica año 2020', 7, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 85, 137, '2020-12-31', 17, 2, '2020-12-17 17:21:16', 1, 'Se llega a los 20m de profundidad. Se procede a bajar los caños de PVC de 10\" para el encamisado y se inyecta el cemento entre la pared del pozo y el caño camisa. ', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3165, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 84, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 85, 130, '2021-02-10', 91, 2, NULL, 1, 'Se realiza cambio de gabinete y equipo en locación de calles Belgrano y Brentana de la ciudad de Neuquén.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3166, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 42, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de zanjeo en cañeros y cámaras, realiza orden y limpieza.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3167, 613, 'Inspecciones directas en Santa Rosa', 2, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 91, 140, '2021-02-25', 20, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se inspeccionó en la ubicación Gto. Saturno - Uriburu (043-042). Se realizó posicionamiento, detección de cañería, zanjeo, medición de resistividad, medición de pH del terreno y limpieza de la cañería revestida, en la cual no se encontraron fallas por medio de detección eléctrica, por lo que se procedió con la tapada y reparación del terreno.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-10-28', 1, 200, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'AD521AN', 'Deville Miguel Angel', 'Bueno', NULL, 0),
(3168, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 5, '2020-12-16', '2020-12-16', '2020-12-16', 27, 82, 138, '2021-03-24', 8, 2, NULL, 1, 'En la jornada se continúa con tareas de relevamiento de estado de componentes:\n- Desvalvulado y aspirado inicial finalizado.\n- Desmontaje de cilindros en módulo 1 y 2.\n- Colocación de removedor en estructura metálica de módulos.\n- Colocación de cilindros en bancos de ensayos. Lote 1 de 15. ( Sin realizar)\n\nDÍAS EN TALLER: 6', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 197, NULL, NULL, 7, 16, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3169, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 6, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 82, 138, '2021-03-24', 9, 2, NULL, 1, 'En la jornada se continúa con tareas de relevamiento de estado de componentes:\n- Desmontaje de cilindros de módulos MAT finalizado.\n- Colocación de removedor en estructura metálica de módulos.\n- Lijado precio arenado en estructura de módulos.\n\nDÍAS EN TALLER: 7', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 197, NULL, NULL, 7, 16, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3170, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 28, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a la espera de documentación de conforme a obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, NULL, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3171, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 8, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 89, 123, NULL, 12, 2, NULL, 1, '1 Alineación de equipo separador. 2. Fabricación mecánica de caños para la derivación hacia el tanque de choque. 3. Fabricación mecánica de caños para entrada de flujo del separador. 4. Gammagrafía a soldaduras.', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3172, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 43, '2020-12-18', '2020-12-18', '2020-12-18', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas de zanjeo y excavación de camaras.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3173, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catódica año 2020 (Ranchos)', 8, '2020-12-18', '2020-12-18', '2020-12-18', 27, 85, 137, '2020-12-31', 33, 2, '2020-12-18 09:02:12', 1, 'Una vez fraguado el hormigon se continúa con la perforación alcanzando los 48m de profundidad. La contratista solicita trabajar día sábado 19.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 20, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3174, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 85, '2020-12-17', '2020-12-17', '2020-12-17', 27, 85, 130, '2021-02-10', 92, 2, NULL, 1, 'Se realizan tareas de terminación en locación de Belgrano y Brentana. ', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3175, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 9, '2020-12-18', '2020-12-18', '2020-12-18', 27, 89, 123, NULL, 16, 2, NULL, 1, '1. Terminaciones de soldaduras en caños de drenaje. 2. Gammagrafía de soldaduras realizadas. 3. Revestimiento con pintura epoxica.', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 29, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3176, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 44, '2020-12-19', '2020-12-19', '2020-12-19', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista realiza tares de encofrado y llenado de cámaras, se colocan cañeros para instalación eléctrica y de medición.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3177, 581, 'Renovación de redes en Garre y 30 de agosto', 29, '2020-12-18', '2020-12-18', '2020-12-18', 27, 80, 136, NULL, 86, 2, NULL, 1, 'Sin actividad en obra a la espera de documentacion de conformidad de obra', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-06-01', 1, 195, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD521AN', 'Deville ', 'Bueno', NULL, 0),
(3178, 613, 'Inspecciones directas en Santa Rosa', 3, '2020-12-18', '2020-12-18', '2020-12-18', 27, 91, 140, '2021-02-25', 26, 2, NULL, 1, 'Se inspeccionó el pozo N°1 de la ubicación \"Pampeano troncal (Sta. Rosa - Pico)(043-245)\". Se realizó posicionamiento, detección de cañerías, zanjeo, mediciones complementarias, limpieza de cañería revestida, detección de fallas, remoción del revestimiento, limpieza de superficie, inspección de defectos y/o anomalías, medición de espesores, recouting, tapada y reparación del terreno. Se realizó un cambio de revestimiento de 3,5 metros debido a que se encontró un recouting previo y en malas condiciones. El pozo se abrió 0.8 metros extra.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-10-28', 1, 200, NULL, NULL, 8, 18, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 10, 0, 0, 'Toyota', '4x4', 'AD521AN', 'Deville Miguel Angel', 'Bueno', NULL, 0),
(3179, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 45, '2020-12-20', '2020-12-20', '2020-12-20', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua realizando tareas de hormigonado en cámaras y tapado de zanjeo.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3180, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 10, '2020-12-19', '2020-12-19', '2020-12-19', 27, 89, 123, NULL, 18, 2, NULL, 1, '1. Prueba de hermeticidad a 7 Bar/10 Hrs. 2. Gammagrama a líneas de drenaje. 3. Acabado final de pintura. 4. Colocación de jabalina, y cable puesta a tierra con cámara de inspección. ', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 20, 'Parcialmente Nublado', 'Bueno', 16, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3181, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 11, '2020-12-20', '2020-12-20', '2020-12-20', 27, 89, 123, NULL, 19, 2, NULL, 1, '1. Montaje mecánico de Entrada, Salida y linea de drenaje. 2. Ajuste mediante torquímetro. 3. Terminaciones de pintura. 4. Sellador en caño protector de cable de puesta a tierra.  ', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 20, 'Bueno', 'Bueno', 14, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0),
(3182, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 46, '2020-12-21', '2020-12-21', '2020-12-21', 27, 82, 129, '2021-03-13', 7, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tareas en cámaras y cañeros, inicia zanjeo de cañería de salida.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3183, 578, 'Ref. Sist. Prot Catódica CGS 2020 UN Del Comahue', 86, '2020-12-20', '2020-12-20', '2020-12-20', 27, 85, 130, '2021-02-10', 92, 2, NULL, 1, 'Parte diario del día viernes 18/12/2020\nSin actividad en obra, a la espera de conexión de energía por parte de CALF Neuquén para poder dejan en marcha el equipo de locación Belgrano y Brentana.\nSe recibe documentación CAO de locación Elordi y Catriel.', NULL, NULL, 'Ing. Gustavo Perez', NULL, NULL, '2020-06-08', 1, 181, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 0, 0, NULL, 'Toyota Etios', 'Sedan', 'AB820GE', 'Winland S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3184, 603, 'Nueva ERP 5 de abril - BBL', 1, '2020-12-21', '2020-12-21', '2020-12-21', 27, 82, NULL, NULL, 4, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-10-06', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3185, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catódica año 2020 (Ranchos)', 9, '2020-12-19', '2020-12-19', '2020-12-19', 27, 85, 137, '2020-12-31', 46, 2, '2020-12-19 11:47:23', 1, 'Una vez alcanzados los 50m de profundidad se retiran las barras, se hacenas mediciones y se procede a bajar los tubos de venteo acompañados de los ánodos inyectando el coque de petróleo. Una vez finalizado el trabajo, se posiciona la máquina para comenzar el segundo pozo. Se autoriza a la contratista a trabajar el día sábado.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3186, 622, 'Nueva ERP Gonzales Chaves', 4, '2020-12-21', '2020-12-21', '2020-12-21', 27, 82, 126, '2021-03-06', 7, 2, '2020-12-21 00:00:00', 1, 'Aserrado del hormigón de la calzada en puntos de conexión ', NULL, NULL, 'Fernando GAZZONI', NULL, NULL, '2020-09-07', 1, 258, NULL, NULL, 12, 17, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', 2, 1),
(3187, 613, 'Inspecciones directas en Santa Rosa', 4, '2020-12-21', '2020-12-21', '2020-12-21', 27, 91, 128, '2021-02-25', 30, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha se raaliza inspección en pozo N°1 de la ubicación Interconexión-Loop pampeano troncal (Sta. Rosa-Pico) 2° Etapa (043-279). Se realizó posicionamiento, detección de cañerías, zanjeo, mediciones complementarias, limpieza de cañería revestida y detección  de fallas. Durante el proceso de zanjeo, se encuentra en el punto a escavar la interconexión desafectada, y como resultado se debe abrir 0,5. Luego de realizar consultas al Jefe de Mantenimiento de Unidad de Negocio Santa Rosa y el Proyect de la obra, se resuelve que no se debe realizar inspección directa sobre válvula (se puede ver en las fotografías adjuntadas válvula mencionada) que pertenecía anteriormente al loop.', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-10-28', 1, 178, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 5, 0, 0, 'Renault-Sandero', 'Sedan', 'AD306VY', 'UtilitiCar', 'Bueno', NULL, 0),
(3188, 603, 'Nueva ERP 5 de abril - BBL', 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 82, NULL, NULL, 5, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'Paulo Martinez', NULL, NULL, '2020-10-06', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3189, 602, 'Refuerzo ramal Rio Colorado', 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 83, NULL, NULL, 3, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'transredessa@gmail.com', NULL, NULL, '2020-09-24', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3190, 609, 'Expansión sistema Zapala', 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 87, NULL, NULL, 1, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'administracion@chimenaike.com.ar', NULL, NULL, '2020-10-26', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3192, 616, 'Nueva ERP El Bolson', 1, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 82, NULL, NULL, 1, 2, NULL, 1, '', NULL, NULL, 'administracion@chimenaike.com.ar', NULL, NULL, '2020-11-02', 1, 167, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0),
(3193, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catódica año 2020 (Ranchos)', 10, '2020-12-21', '2020-12-21', '2020-12-21', 27, 85, 137, '2020-12-31', 68, 2, '2020-12-21 11:39:18', 1, 'Se realizan tareas de perforación en el segundo pozo alcanzando los 20m de profundidad. Se encamisa el pozo y se inyecta cemento. ', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Nublado', 'Bueno', 50, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3194, 618, 'Refuerzo de sistema de protección catódica año 2020 (Ranchos)', 11, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 85, 137, '2020-12-31', 93, 2, '2020-12-22 10:57:40', 1, 'Se continúan las tareas de perforación alcanzando los 40m de profundidad del pozo Número 2.  Apertura de zanja para futura conexión del pozo número 1 y enconfrado para colocación de tapa de Hormigón.', NULL, NULL, 'Miguel Ángel Rodríguez', NULL, NULL, '2020-12-09', 1, 346, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Toyota Hilux', '4x4', 'AD190RS', 'Miguel Angel Deville', 'Bueno', 3, 1),
(3195, 619, 'Reprueba de reservas de GNC - Planta descarga Carlos Tejedor', 7, '2020-12-21', '2020-12-21', '2020-12-21', 27, 82, 138, '2021-03-24', 9, 2, NULL, 1, 'Se aguarda emisión de informe inicial con relevamiento de estado actual de módulos MAT y componentes.\nTareas realizadas en la jornada: \n-Arenado completo en estructuras de módulos.\n-Pintura base estructuras de módulos.\n-Aspirado inicial finalizado.\nDIAS EN TALLER: 12', NULL, NULL, 'Ruben Olazar', NULL, NULL, '2020-11-24', 1, 197, NULL, NULL, 7, 16, 'Bueno', 'Bueno', 25, 0, 0, 'Renault Logan', 'Sedan', 'AD716ME', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3196, 622, 'Nueva ERP Gonzales Chaves', 5, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 82, 126, '2021-03-06', 7, 2, '2020-12-22 00:00:00', 1, 'Aserrado de calzada ', NULL, NULL, 'Fernando GAZZONI', NULL, NULL, '2020-09-07', 1, 258, NULL, NULL, 7, 17, 'Bueno', 'Bueno', 19, 0, 0, 'Ford', '4x4', 'AD888US', 'Camuzzi Gas', 'Bueno', 2, 1),
(3197, 595, 'Nueva ERP Lincoln', 47, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 82, 129, '2021-03-13', 11, 2, NULL, 1, 'La contratista continua con tares de zanjeo en cañeria de salida y tareas de terminación en camaras.', NULL, NULL, 'vakkuasa@speedy.com.ar', NULL, NULL, '2020-09-16', 1, 179, NULL, NULL, 8, 17, 'Bueno', 'Bueno', NULL, 0, 0, 'RENAULT', 'Sedan', 'AD306VX', 'JTC S.A.', 'Bueno', NULL, 0),
(3198, 613, 'Inspecciones directas en Santa Rosa', 5, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 91, 128, '2021-02-25', 32, 2, NULL, 1, 'En el día de la fecha continúan los trabajos en pozo N°1 de la ubicación Interconexión-Loop pampeano troncal (Sta. Rosa-Pico) 2° Etapa (043-279). Se realizó remoción del revestimiento, limpieza de superficie, inspección de defectos y/o anomalías, medición de espesores, recouting, tapada y reparación del terreno. Se realizó un cambio de revestimiento de 0,8 metros debido a que se encontró un recouting previo y en malas condiciones. Siguiendo los consejos de Catódica, para el cambio de revestimiento, se resuelve colocar pintura tipo epoxi, hasta llegar al espesor requerido por norma. Luego de ello se colocó protección mecánica con cinta polycoat 130 para válvula y cinta polyguard 615 para la cañería. Los procesos de aplicación se realizaron de acuerdo a norma.\nLos adicionales por los trabajos mencionados estarán reflejados en el certificado mensual. ', NULL, NULL, 'sch.construcciones@yahoo.com.ar', NULL, NULL, '2020-10-28', 1, 178, NULL, NULL, 8, 18, 'Bueno', 'Bueno', 40, 0, 0, 'Renault-Sandero', 'Sedan', 'AD306VY', 'UtilitiCar', 'Bueno', NULL, 0),
(3199, 610, 'Cambio de calentador y separadores en CGS', 12, '2020-12-22', '2020-12-22', '2020-12-22', 27, 89, 123, NULL, 20, 2, NULL, 1, '1. Se realizo habilitación y puesta en marcha. ', NULL, NULL, 'Sergio Aguirre', NULL, NULL, '2020-10-07', 1, 175, NULL, NULL, 8, 14, 'Bueno', 'Bueno', 12, 0, 0, 'toyota', 'Sedan', 'AC552SH', 'MAXIMO MANGRINI', 'Bueno', NULL, 0);
