EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA, LUEGO DE DEJAR FRAGUAR EL CEMENTADO 24 HS, CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN A 50 MTS EN ERP SARMIENTO.
LUEGO SE REPASA EL POZO PARA ALIVIAR EN TODA SU LONGITUD.
SE LLEVA A OBRA UN JUEGO DE 10 ÁNODOS PARA EL DISPERSOR Y SE EMPALMAN DE A DOS LOS CAÑOS ALL VENT PARA LA VENTILACIÓN DOBLE.
PARA MAÑANA SE PLANIFICA REALIZAR LA BAJADA DE ÁNODOS Y LA INYECCIÓN DE COQUE EN EL DISPERSOR.
LA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REALIZA LA COLOCACIÓN DE POSTE PARA LINEA ELÉCTRICA