EN EL DÍA DE LA FECHA SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ÁNODOS EN EL POZO, LA CUAL ES ACEPTABLE.
SE COMIENZA CON EL SEGUNDO POZO A 50 MTS. LONGITUD PERFORADA 12 MTS.
SE COMIENZA EXCAVACIÓN MANUAL EN LA BOCA DEL POZO PARA COLOCACIÓN DE CÁMARA Y ZANJEO MANUAL DESDE BOCA DE POZO A ALAMBRADO DONDE VA UBICADO EL GABINETE.
DE LA MISMA MANERA SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL DESDE ALAMBRADO HASTA POSTE LINEA ELÉCTRICA.
SE REALIZA CATEO MANUAL EN ZONA DE GASODUCTO DE SALIDA DE PLANTA.