EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA LA FIJACION DE LOS ANODOS EN EL POZO LO CUAL ES CORRECTO.
SE PROCEDE A RETIRAR EL EQUIPO PERFORADOR DE LA ZONA DEL POZO.
SE COMIENZA CON EXCAVACION MANUAL EN BOCA DE POZO PARA CONSTRUCCION DE CAMARA.
EL EQUIPO PERFORADOR SE TRASLADA A SARMIENTO PARA INICIAR MAÑANA LOS TRABAJOS.
SE ACOMODAN LOS CABLES DE LOS ANODOS, SE LOS PROTEGE Y SE DEJAN TAPADOS PARA QUE NO QUEDEN EXPUESTOS.
LA CONTRATISTA EMITE PE N° 10 SOLICITANDO USO DE ACELERANTE DE FRAGUE EN CEMENTADO DE ENCAMISADO.