EN EL DIA DE LA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON ELEVACION DE MAMPOSTERIA NUEVA DE LA SALIDA LABERINTICA.
SE REALIZA REPLANTEO DE MEDIDAS DEL CALENTADOR A SER MONTADO EL DIA DE MAÑANA.
SE EMITE OS N° 11 DONDE SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LOS PREFABRICADOS TRAIDOS DE BS AS.
LA CONTRATISTA EMITE NP N° 8 DONDE PRESENTA AL NUEVO JEFE DE OBRA. ESTE FUE ACEPTADO VIA E-MAIL POR EL PM S. RIVERO.