EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA LA PERFORACIÓN DEL SEGUNDO POZO A 50 MTS,
LONGITUD PERFORADA 50 MTS.
SE REPASA EL POZO Y SE ALIVIANA. PARA MAÑANA SE PLANIFICA BAJADA DE ÁNODOS Y COLOCACIÓN DE COQUE.
SE TRABAJA EN BOCA DE POZO CON LA COLOCACIÓN DE CAÑOS PVC A LA SALIDA DE LA MISMA.
SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA DESDE SALIDA DE PLANTA A ZONA DONDE SE COLOCARA EL GABINETE. 
SE COLOCAN CABLES TP, ANODO DE REF, Y VINCULACION A INGRESO DE PLANTA.