EN EL DIA DE LA FECHA, NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN GASODUCTO CR-BS AS.
SE REALIZA VISITA A EQUIPO PERFORADOR EN LOCACION RAWSON EL CUAL ESTAN REALIZANDO MANTENIMIENTO.
LA CONTRATISTA REALIZA GESTIONES EN EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y CLOACAS A FIN DE OBTENER INTERFERENCIA LA CUAL CONSIGUE.
ADEMAS ESTA GESTIONANDO EL PERMISO MUNICIPAL EL CUAL, PODRIA, ESTAR PARA EL DIA DE MAÑANA.
GESTIONA ADEMAS LA CONTRATACION DE UN EQUPO VIAL PARA USAR EN GASODUCTO CR-BS AS.
SE LE RECUERDA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION PERTINENTE ANTES DE HACER USO DE LA MISMA.
SE REALIZA VISTA EN LUGAR DONDE SE INSTALARA EL NUEVO POZO. AUN PERMANECEN LOS CAMIONES ESTACIONADOS EN LA CERCANIAS.