EN EL DIA DE LA FECHA SE COMIENZA CON EL PEINADO DE LOS CABLES DE ELECTRODOS Y SE COLOCA LA CAMARA EN LA BOCA DE POZO.
SE EXTIENDE EL CAÑO DE VENTEO A LA PAR DE LOS CABLES QUE VAN AL GABINETE.
SE REALIZA EL PASAJE DE CABLES ANODICOS POR EL DADO DE HORMIGÓN HACIA EL GABINETE Y SE CONECTAN A LAS BORNERAS. SE COLOCAN LOS TERMINALES EN LOS EXTREMOS Y SE ENUMERAN TODOS LOS CABLES.
EN KM 8 MAÑANA SE RETOMAN LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN YA QUE HOY SE DEJO FRAGUAR EL CEMENTADO COLOCADO AYER.
SE VUELVEN A COLOCAR LOS CARTELES QUE FUERON RETIRADOS DE LA PLANTA PARA QUE EL EQUIPO PERFORADOR PUDIESE ENTRAR Y TRABAJAR.