VIERNES 08:ESTA INSPECCIÓN SE PRESENTA EN OBRA. LA CONTRATISTA REALIZA DE REMOCION DE SUELO EN FORMA MANUAL EN ZONA DE VEREDAS Y PLATEAS DEL RECINTO EXISTENTE. 
SÁBADO 09:TAREAS IDEM VIERNES 08
LUNES 11:LLEGA A PUERTO DESEADO EL CALENTADOR A INSTALAR, CON MATERIALES Y PREFABRICADOS DE BS AS.
MARTES 12:DEMOLICIÓN DE PLATEA DE ERP PARA DESCUBRIR CAÑERÍAS ENTERRADAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CALENTADOR EN FORMA MANUAL
MIÉRCOLES 13: SE CONTINUA CON ZANJEO MANUAL. PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA CON APOYO DE LA CONTRATISTA SE REALIZA CERRADO DE VÁLVULAS Y SE DESVINCULA DEL SISTEMA LAS CAÑERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA. SE COLOCAN BRIDAS CIEGAS EN LAS VÁLVULAS DE BLOQUEO.
JUEVES 14: SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MANUAL Y SE ROMPE PARTE DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA PUERTA Y SALIDA LABERÍNTICA.
VIERNES 15: SE REALIZA CORTE EN FRIÓ Y RETIRO DE CAÑERÍAS EXISTENTE ENTERRADAS DEL CALENTADOR. SE SACA CAUDALIMETRO Y SE DEJA EN SEDE PUERTO DESEADO.
SÁBADO 16: SE REALIZA DESMONTAJE DE CALENTADOR EXISTENTE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE OBRA.
LUNES 18: SE REALIZA REMOCIÓN DE CARPETA SUPERIOR DE PLATEA EXISTENTE DEL RECINTO. SE ENVÍA A UN CR EL CALENTADOR RETIRADO.