En el día de la fecha, en la locación ubicada sobre la Base Naval (canchas de Tenis) personal de la subcontratista continuo con el la perforación lleegando a los 21 mts de profundidad, se lavo el dipersor, se coloco caño camisa de 10 pulg. y se cementó con acelerante de fragüe.
En la locación de calle San Luis 2, se continuó con el aserrado de la mitad de calzada, se realizo zanjeo, se colocó cañero de 2 pulg, se instalo cable de 25 mm², se realizo pretapada, colocación de malla de advertencia y tapada final,. sobre la vereda se realizo zanjeo, la colocación del cable, se realizó pretapada colocación de malla de advertencia y tapada final.