En el dia de la fecha se continúan las tareas de zanjeo, bajada a zanja, tapado, reparacion de contrapiso, vereda y pavimento. Se informa el cambio de la profundidad de la zanja debido a cimientos no declarados en las interferencias. Autorizado por el Proyect de la obra en cuestión, se realizo parte de la tapada a 75cm del nivel de suelo colocando una protección por medio de adoquines de cemento a 15cm del lomo superior del caño instalado. 