Se mantiene atraso de obra de 20 días. Se aprobó Ingeniería para realizar cañerías aéreas y evitar tantos zanjeos en planta, debido a la dureza del terreno encontrado y los atrasos que esto estaba generando. Viernes 02/12/2017 se realizarán ensayos en base a TK-750 M3, se prevee traslado el día 10/12/2017.