Se fianlizo el montaje del piping prefabricado en nuevo parral. Se realizo FAT y entrega de tableros eléctricos en campo,listos para el Paro de Planta. Se realizo nueva acometida de trafo SAux a Tableros SEC1 y SEC2. Se finalizo el cableado de instrumentación de nuevos equipos.