EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SIN ACTIVIDAD YA QUE ESTÁ EN TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTADO DE AYER.
EN LOCACION GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ALAMBRADO PERIMETRAL Y MONTAJE DEL TERMOGENERADOR.
SE REALIZA ZANJEO MANUAL DESDE RECINTO ERP A TERMOGENERADOR.
SE EMITE OS N° 11 DANDO RESPUESTA AL PE N°15 AUTORIZANDO TRABAJAR EL DIA DOMINGO 18 SIN INSPECCION.