EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON, NO HAY AVANCE EN PERFORACION, DEBIDO A FALLAS EN LA CAMISAS DE LA BOMBA.
EN LOCACION GTO CR-BS AS SE REALIZA REPLANTEO DE LA ZONA DONDE VA UBICADO EL CERCO PERIMETRAL DEL TERMOGENERADOR. 
SE COMENZÓ CON LA EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS POSTES DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y EXCAVACIÓN PARA LAS CMP.