EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ÁNODOS COLOCADOS AYER.
LOS CUALES ESTÁN CORRECTOS. NO SE NECESITA AGREGADO DE COQUE.
SE RETIRA EQUIPO PERFORADOR DEL LUGAR
SE HORMIGONA BASE PARA BASE DE GABINETE DEJANDO PREVISTO LOS ANCLAJES Y CAÑOS PVC PARA PASAJE DE CABLES
SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL DESDE POSTE LE A GABINETE.