EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION EN ERP SARMIENTO.
SE REPASA EL POZO A 20 MTS. LUEGO SE INICIA Y SE TERMINA BAJADA DE LOS CAÑOS DE PVC DEL ENCAMISADO Y 
POSTERIORMENTE PROCEDE A CEMENTAR EL MISMO.
SE DEJA FRAGUAR 24 HS.HASTA LAS 10 HS DEL DIA SIGUIENTE.
EN BASE SE PREPARA COQUE Y ANODOS A SER USADO EN EL DISPERSOR.
PARA MAÑANA SE PLANIFICA CONTINUAR CON PERFORACION A 50 MTS.