En el día de la fecha se realizan tareas de conexiones a cañerías existentes y cortes y taponamiento sobre cañerías existentes en caso 2. Se finaliza 2da prueba de Hermeticidad final con resultado satisfactorio en Caso 4 por una objeción por parte del personal de Redes de la Unidad de Negocio. Se realiza apertura de pozos para los trabajos de habilitación y desafectación en caso 3.