EN EL DÍA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN DEL NUEVO POZO EN LOCACIÓN RAWSON.
A LOS 20 MINUTOS DE COMENZADA LA PERFORACIÓN, SE DETIENE LA MISMA DEBIDO A QUE LA BOMBA SUFRE DESPERFECTO. EN EL ANÁLISIS FINAL SE DETECTA QUE HAY UNA OBSTRUCCIÓN EN LA REDUCCIÓN DEL VÁSTAGO GUÍA DEL EQUIPO QUE NO PERMITÍA QUE EL AGUA DE INYECCIÓN NO BAJE AL TREPANO.
EL EQUIPO SOLO ROTO 20 MINUTOS, DURANTE TODO EL DEMÁS TIEMPO HASTA LAS 17:30 HS SE DEDICO A REVISAR Y REPARAR LA BOMBA Y TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO EN BÚSQUEDA DE LA FALLA.
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE OBSERVA QUE LOS CABLES DE LOS ÁNODOS INSTALADOS ESTÁN CORTADOS POR LO QUE SE DEDUCE QUE HAN SIDO ROBADOS. TAMBIÉN SE OBSERVA EL FALTANTE DE LAS TELAS METÁLICAS USADAS PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL.
LA CONTRATISTA EMITE EL PE N° 14 DESCRIBIENDO ESTA SITUACIÓN.
SE REALIZA DESMALEZADO Y REPLANTEO DE LA ZONA DONDE VA UBICADO EL CERCO PERIMETRAL DEL TERMOGENERADOR.