EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION EN ERP SARMIENTO.
SE CONTINUA Y SE TERMINA PERFORACION CON TREPANO 8.3/4" LOS 20 MTS Y LUEGO SE CONTINUA CON TREPANO
12 1/4" LONGITUD PERFORADA: 20 MTS
PARA MAÑANA SE PLANIFICA REALIZAR LA BAJADA DE LOS CAÑOS DE PVC DEL ENCAMISADO Y POSTERIORMENTE EL CEMENTADO DEL MISMO.
SE PRESENTA PERSONAL DE SERVICIO ELECTRICO PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE POSTE PARA LINEA ELECTRICA.