EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SI CONTINUA CON PERFORACIÓN DEL POZO A 100 mts.
LONG PERFORADA= 72 MTS . EL SUBSUELO CAMBIA DE TIPO. SE ENCUENTRA ARCILLA.
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE RECIBE LA VISITA DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA (MARCO CARRAZA) PARA VER LAS CONDICIONES DE LA OBRA Y PROGRAMAR LA DESVINCULACIÓN DE LA CAÑERÍA EXISTENTE DE ALIMENTACIÓN A LA ERP, EL HOT TAP SOBRE EL GASODUCTO EN LA NUEVA LOCACIÓN Y EL MONTAJE DE LA CAÑERIA EN EL NUEVO LUGAR.
SE ACUERDA QUE EL DIA VIERNES SE REALIZARA ESTA INTERVENCIÓN.
SE AGRANDA POZO DEL GASODUCTO DONDE SE REALIZARA LA NUEVA CONEXION REQUERIDA POR PERSONAL DE CGS.
SE COLOCA CANDADO EN LA PUERTA DEL RECINTO Y SE LE ENTREGA A CARRAZA UNA COPIA DE LA LLAVE.
SE APLICA PINTURA EN EL MARCO DE LA PUERTA DEL RECINTO.