EN LOCACION  TRELEW SE FINALIZA CON CONEXIONADO DE CABLES DE GABINETE A CAJA DE PASO.
SE REALIZA MEDICIÓN DE DRENAJE DE CORRIENTE DE CADA ÁNODO.
SE COLOCA TAPA SUPERIOR DE VENTEO EN BOCA DE POZO.
SE COLOCA CARTEL DE ADVERTENCIA.
EN PRESENCIA DE PERSONAL DE LA UN SE REALIZA MEDICIONES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.
LA CONTRATISTA SE MOVILIZA A COMODORO RIVADAVIA PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS PENDIENTES EN ESTA ZONA.