EN EL DIA DE LA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA ELEVACION DE MAMAPOSTERIA NUEVA, DE SALIDA LABERINTICA.
SE REALIZA ENCOFRADOS PARA NUEVA COLUMNA QUE SERA HORMIGONADA EL DIA DE MAÑANA.
SE EMITE OS N° 09 DONDE SE AUTORIZA PARA TRABAJAR EL DIA DOMINGO 31 DE ENERO CON OBRA CIVIL.
SE EMITE OS N° 10 DONDE SE SOLICITA A LA CONTRATISTA DESIGNAR UN JEFE DE OBRA DEBIDO A QUE EL ACTUANTE, POR PROBLEMAS PARTICULARES, DEBE VIAJAR.