EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA LA ESTABILIDAD DE LOS ANODOS COLOCADOS EN EL POZO EL CUAL ES ACEPTABLE.
EL EQUIPO DE PERFORACIÓN SE RETIRA DE LA ZONA Y SE TRASLADA A LA LOCACIÓN DE RAWSON PARA COMENZAR MAÑANA CON LA PERFORACION DEL NUEVO POZO.
SE REALIZA EL CEMENTADO DEL POZO DISPERSOR EXISTENTE.
SE RETIRA DE LA ZONA DE OBRA EL TERMOGENERADOR EL CUAL QUEDARA EN CUSTODIA DE OMNITRONIC.
SE EMITE OS N°8, AUTORIZANDO TRABAJOS LOS DIAS SOLICITADOS EN EL PE N° 13.