SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.
A LA ESPERA DE LA TENDIDO ELECTRICO A LA ERP CORDON FORESTAL.
LA CONTRATISTA AUN NO HA GESTIONADO LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA ANTE LA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
SE REVISAN LOS CAO DE LOS TRABAJOS DE LA UN COM RIV.(ITEM 4 Y 5)
LA CONTRATISTA EMITE NPO N° 18 DONDE INDICA LA ESPERA DE LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA EN ERP CORDON FORESTAL Y MENCIONA LA ACTIVIDAD ENTRE FECHAS FESTIVAS.