La contratista dispone del permiso del ADA que se encontraba pendiente para comenzar con las actividades. Comienza la movilización de maquinaria y herramientas de trabajo. Colocación de vallado y señalización correspondiente. Se estima que en el dia de mañana trasladarán la maquina perforadora para posicionar y dar comienzo con la instalación del dispersor el día Viernes.