EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON SE CONTINUA CON LA DESCARGA DEL COQUE POR LA PARTE SUPERIOR DEL POZO.
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA COLOCA CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN DE ERP A TGE. LUEGO SE PROCEDE A TAPAR LA ZANJA.
SE COLOCA Y SE PRESENTA EN RECINTO METALICO LA CAÑERIA DE REGULACION.
SE REALIZA MEDICION DE ESPESORES Y LUEGO HOT TAP SOBRE GASODUCTO EXISTENTE EN EL CUAL SE DEJO UNA VALVULA PARA LA CONEXION DE LA CAÑERIA A REUBICAR.
EN GABINETE METALICO DE ERP SE COLOCA PASADORES METALICOS Y UN CANDADO QUE QUEDA EN PODER DEL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA.