EN EL DIA DE LA FECHA SE INICIA TRABAJOS DE PERFORACION EN ERP SARMIENTO.
PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA EN SARMIENTO NOS AUTORIZA EL INGRESO A PLANTA.
SE CUENTA COn LA PRESENCIA DE R. OJEDA DE LA UN CR DONDE INDICA LAS CAÑERIAS EXISTENTES Y LAS DEJA MARCADA
SE COMIENZA PERFORACION CON TREPANO 8.3/4". LONGITUD PERFORADA 10 MTS.
SE DEJA EN OBRA CAÑERIAS PARA ENCAMISADO Y CAÑERIAS PARA DOBLE VENTILACION ALL VENT.