EN EL DIA DE LA FECHA SE COMIENZA Y SE TERMINA EXCAVACIÓN MECÁNICA DESDE PROXIMIDADES DE GASODUCTO PPAL HASTA ENTRADA A GABINETE, INCLUIDO EL CRUCE DE CALLE CERCOS.
SE CUENTA CON PRESENCIA DE F. TARCALLA DE CGS PARA VERIFICAR NO HAYA DAÑO A LOS RAMALES EXISTENTES. 
SE REALIZO PASAJES DE CABLES DE ELECTRODO DE REF Y DEL CABLE ANODICO AL RECTIFICADOR.
LOS CABLES QUEDARON A 1,20 mts DE PROF. SE REALIZO PRETAPADA CON CAPA CON TIERRA FINA, LA PROTECCIÓN MECÁNICA CON LADRILLOS, COLOCACIÓN DE MALLA DE ADVERTENCIA Y POR ULTIMO TAPADA FINAL.
EN KM 8 SE RETOMAN LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN PASADAS LAS 24 DE FRAGUE DEL CEMENTADO.
LONGITUD PERFORADA 54 mts