EN EL DIA DE LA FECHA LA CONTRATISTA REALIZA REPLANTEO PARA LA UBICACION DEL CALENTADOR DEL RECINTO.
LA CONTRATISTA DEBERA DEMOLER LA MAMPOSTERIA EXISTENTE DONDE SE UBICA LA SALIDA LABERINTICA YA QUE EN ESTA PARTE Y POR LAS MEDIDAS DEL CALENTADOR NO QUEDA EL ESPACIO MINIMO DE 1 MTS LIBRE PARA CIRCULACION.
EN TALLERES SE CONTINUA CON CORTE, BISELADO Y SOLDADURA DE LAS BAJADAS DE LAS LINEAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CALENTADOR 4" Y DE LINEA DE GAS DE CONSUMO DE 1".
SE REALIZA END DE LAS COSTURAS REALIZADAS EL DIA DE AYER.