SIN PRESENCIA DE LA CONTRATISTA EN OBRA.
A LA ESPERA DE LA TENDIDO ELÉCTRICO A LA ERP CORDÓN FORESTAL. 
SE REVISA LA CERTIFICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE. SE DEVUELVE SOLICITANDO REVISAR YA QUE CONTIENE DIFERENCIAS NUEVAMENTE.
A FINAL DE DÍA SE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN ENVIADA.
LA CONTRATISTA ENVÍA INFORME Y CAO DE LOS TRABAJOS DE LA UN COM RIV Y TRELEW PARA REVISIÓN.