EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA LA PERFORACIÓN DEL SEGUNDO POZO A 50 MTS, LUEGO DEL TIEMPO DE FRAGUE
DE LA CEMENTACION DEL DIA DE AYER.
LONGITUD PERFORADA 24 MTS.
SE AVANZA CON EL TENDIDO DE LA LINEA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA.