EN EL DIA DE LA FECHA SE REALIZÓ TERMINACIÓN DE VENTILACIÓN CON SU BASE AL IGUAL QUE LA CÁMARA
DE INSPECCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA. SE PINTO LAS CÁMARAS, BASE DE GABINETE.
SE REALIZO PRUEBA PRELIMINAR CON ENERGÍA EN EL RECTIFICADOR.
SE COLOCA FUSILERA Y SE CONECTA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA. 
FALTA EL MEDIDOR DE ENERGÍA QUE DEBE COLOCAR LA EMPRESA DE ENERGÍA PARA PODER HABILITAR EN FORMA DEFINITIVA LA INSTALACIÓN.
SE ACORDARA UN DIA DE LA PROX SEMANA CON PERSONAL DE LA U.N. COM RIV PARA LA HABILITACIÓN.
SE COLOCO LA VENTILACIÓN EN LA TAPA DEL CAÑO CAMISA.
SE REALIZA MEDICIONES DE DRENAJE DE CORRIENTE DE LOS ANODOS.