EN EL DÍA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON, POR LA MAÑANA SE RECEPCIONAN LAS NUEVAS CAMISAS DE LA BOMBA. SE COLOCA Y SE PRUEBA EL FUNCIONAMIENTO. RECIÉN DESPUÉS DE LAS 15:00 hs SE HABILITA EN FORMA DEFINITIVA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PERFORADOR. SE INICIO PERFORACIÓN CON HERRAMIENTA 12"
LONGITUD PERFORADA 18 MTS.
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE COMIENZA CON CATEO Y EXCAVACIÓN MANUAL EN CAÑERIA EXISTENTE DE ALIMENTACIÓN A ERP. SE DESCUBRE ZONA DONDE ESTA LA CONEXIÓN CON EL GASODUCTO
SE EMITE OS N° 9 DANDO RESPUESTA AL PE N°14.