EN EL DIA DE HOY ARRIBA A LA LOCACION EL EQUIPO PERFORADOR.SE POSICIONA EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL POZO DISPERSOR. SE GESTIONA LA PROVISIÓN DE AGUA Y BATEAS EN LA CIUDAD.
SE COMIENZA CON LA DESAFECTACION DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE. CATEO MANUAL EN ZONA DE CAÑERÍA QUE LLEGA A LA ERP EN GABINETE Y ALIMENTACIÓN A TERMOGENERADOR.
SE DESCONECTAN LOS CABLES ANODICOS EXISTENTES DE LA CAJA DE PASO Y SE DESCUBREN BASES DEL ALAMBRADO EXISTENTE.