EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACION RAWSON SI CONTINUA CON PERFORACION DEL POZO A 100 mts.
LONG PERFORADA= 39 MTS APROX. SUELO CON PIEDRA BOCHA LO QUE ATRAZA EL PERFORADO
PERSONAL DE LA UOCRA SE HACE PRESENTE EN LA OBRA.
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE COMIENZA CON LA COLOCACIÓN DE CÁMARA EN BOCA DE POZO, EXTENCION VENTILACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
TAPA SUPERIOR DE ENCAMISADO.SE COMIENZA CON ZANJEO MANUAL DESDE GABINETE DE ERP A GASODUCTO.
SE RECIBE PE N° 16 DONDE LA CONTRATISTA INDICA FORMA QUE EMPALMARA LOS CABLES ANÓDICOS.