EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN A 100 mts. EL CUAL SE FINALIZA. SE PROCEDE A ALIVIANAR EL POZO, Y LUEGO AL RETIRO DE LAS HERRAMIENTAS Y TUBING USADO.
LONGITUD PERFORADA TOTAL: 100 mts
EN ERP CORDÓN FORESTAL SE CONTINUA CON AGRANDAMIENTO DE POZO DEL GASODUCTO A INTERVENIR, SE REALIZAN MEDICIONES DE ESPESOR DEL CAÑO Y LUEGO SE REALIZA LA SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA.
A PEDIDO DE LA UN SE REALIZA SOLDADURA CUPRO EN RAMAL DE SALIDA DE ERP.
EN TODO MOMENTO SE CONTÓ CON PRESENCIA Y APOYO DE R. OJEDA DE LA UN CR EN LA OPERACIÓN.
PARA MAÑANA SE PLANIFICA BAJADA DE ÁNODOS CON TUBERÍA DE VENTILACIÓN E INYECCIÓN DE COQUE.