En la fecha se procede a desmontar el Barrel del PM48 porque las medidas del mismo no permiten el ingreso de la herramienta.
Personal de Camuzzi continúa con el amojonamiento sobre la linea, llegaron ayer hasta la Pk 218. Hubo demora por lluvia e ingreso a Bronsovich.
Morken colocó Marcadores hasta la Pk 65, resta colocar los dos primeros y hasta la Pk 87-Trampa D.
Se había acordado con la Empresa contratista colocar las estacas sobre línea en conjunto para que identifiquen la cañería, nos acompañaron hasta la Pk 137.