En el día de la fecha la contratista, continuó con la reparación con contrapiso y colocación de baldosas en vereda, se colocó defensa de
 ø 3", instalación de gabinete y rectificador de 30A, la alimentación de energía eléctrica quedó sujetada con grampas a la pared de la LM, la misma se encuentra a la espera que la cooperativa eléctrica realice  la conexión.