EN EL DIA DE LA FECHA, EN LOCACIÓN RAWSON, SE CONTINUA CON PERFORACIÓN CON HERRAMIENTA 12.1/4". LONG PERFORADA=24 MTS
SE COMIENZA CON ENCAMISADO DE POZO CON CAÑOS PVC 10" Y A CONTINUACIÓN SE REALIZA CEMENTADO DEL MISMO.
EN LOCACIÓN GTO CR-BS AS SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE POSTE PERIMETRALES Y AJUSTE DE BASES DE HORMIGON PARA LOS EQUIPOS.
SE EMITE OS N° 10 DANDO RESPUESTA AL PE N°11 AUTORIZANDO LA EXTENCION DE JORNADA DEL EQUIPO PERFORADOR HASTA LAS 19 hs
SE RECIBE PE N° 15 DONDE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EL DIA DOMINGO 18