EN LOCACIÓN  TRELEW SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN A 100 MTS
LONGITUD PERFORADA ACOM= 34 MTS
EN LOCACIÓN PUERTO MADRYN SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA DE CRUCE DE PICADA EN NUEVA UBICACIÓN DEL TERMOGENERADOR.
SE REALIZA EXCAVACIÓN MECÁNICA EN LOCACIÓN ANTERIOR PARA DESVINCULAR Y TRASLADAR TRAMO DE CAÑERIA DE 
ALIMENTACIÓN A ERP HACIA NUEVA UBICACIÓN.
LA DESVINCULACIÓN Y EL MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN DE LA CAÑERÍA FUE REALIZADA POR PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA.
SE REALIZO SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA. SE INSTALO ÁNODO DE REFERENCIA.
SE REALIZO CONEXIONADO DE CABLES EN TERMOGENERADOR.
SE REALIZO TAPADA TOTAL EN LOCACIÓN ANTERIOR.
SE SE COLOCA PROTECCION MECANICA Y SE TAPA PARCIALMENTE ZANJEO EN NUEVA UBICACION DEL TERMOGENERADOR.