EN EL DÍA DE LA FECHA SE REALIZA MEJORAMIENTO DEL POZO CABEZA EN RAMAL DE SALIDA DE PLANTA
PARA REALIZAR SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA EL DIA DE MAÑANA.
SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL EN BOCA DE POZO DE DISPERSOR PARA COLOCACIÓN DE CÁMARA Y EXCAVACIÓN MANUAL
PARA LOS CABLES ANODICOS DESDE BOCA DE POZO 2° DISPERSOR.
FRAGUADO Y SECADO LA BASE DE HORMIGÓN DE GABINETE, SE PRESENTA Y SE ABULONA EL MISMO A LA BASE.