EN EL DIA DE LA FECHA SE VERIFICA IN SITU EL CEGADO DEL POZO DE KM 8 EL CUAL NO PRESENTA ASENTAMIENTO.
MAÑANA PREVEEN REALIZAR LA TAPADA Y RECOMPOSICION DEL LUGAR.
LA CONTRATISTA REALIZA LAS GESTIONES, EN LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ENVIADO POR EL JEFE TECNICO DE ESTA UN. PARA REALIZAR LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA HACIA LA ERP CORDON FORESTAL.
LA CONTRATISTA EMITE EL PE N° 17 DONDE INDICA QUE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA AUN NO HA EJECUTADO LA EXTENCION DE LA LINEA ELECTRICA.