EN EL DIA DE LA FECHA SE CONTINUA CON PERFORACIÓN POZO DISPERSOR. SE TERMINA DE PASAR TREPANO 8.3/4 Y SE COMIENZA CON TREPANO 12.1/4. LONGITUD PERFORADA 18 MTS
SE LLEVA A OBRA CAÑOS PARA LA VENTILACIÓN DOBLE ALL VENT Y EL COQUE.